# data[].attributes.body
La claridad en un poryecto garantiza orden y cumplimiento

# data[].attributes.body
Consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto, de que entra y lo que no.

Cuales son los entregables del proyecto y el trabajo que hay que realizar hasta que sean entregados.

# data[].attributes.body
entradas/herramientas/salidas

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Saltar al contenido

El Alcance de un proyecto de desarrollo de software

Comprende los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido. Encuentra la forma correcta de definir el alcance en un proyecto de software desde el inicio para ahorrarte problemas futuros.

En definitiva, si no está incluido en el alcance, no existe.

¿Pero exactamente que creemos desde Owius que debe tener una buena descripción de alcance dentro de un proyecto de desarrollo de software?

Es esencial tener una buena identificación del trabajo necesario para entregar el producto del proyecto. Además, se debe realizar la traducción de los objetivos a entregables, que es aquello físico que el proyecto de desarrollo de apps, diseño web o desarrollo de software en general, debe contener.

Un buen alcance, además, debe ser la base para desarrollar el cronograma, el presupuesto app o presupuesto web y los recursos del proyecto. La definición de estos es básica y en el alcance deben de aparecer.

Debe, por supuesto, incluir las actividades de gestión que se suceden dentro del proyecto.

¿Quién participa en definición alcance proyecto software?

¿Quién participa en la elaboración del alcance? Debe participar el equipo del proyecto y los interesados (stakeholders) que tengan ideas adicionales expresadas en los puntos anteriores.

Un buen alcance es crítico para el éxito del proyecto. Y se construye sobre la base de los principales entregables, riesgos, asunciones y restricciones documentadas en el proceso de iniciación del proyecto.

Scope Statement

WBS (Work Breakdown Structure - EDT)

Diccionario del EDT (o WBS)

Una vez determinado el alcance, ya podemos proceder a realizar un presupuesto app o un presupuesto web con la garantía que estará bien establecido el alcance del proyecto

Scope Statement

¿Qué es el Scope Statement? Pues es aquel documento que declara el alcance del proyecto. Y está compuesto por un conjunto de elementos que resumimos en este listado:

El project Charter

Project Owner, Sponsor y los diferentes Stakeholders que están involucrados aunque sea mínimamente

Qué intenta resolver el proyecto

Cuáles son las metas y objetivos del proyecto

Los requisitos del proyecto

Los entregables

Aquellas metas o objetivos que quedan fuera del alcance (lo que no entra)

Los milestones

La estimación de los costes

El WBS (Work Breakdown Structure)

Es el desglose de los trabajos y entregables que se deben suceder dentro del proyecto. Mira nuestra entrada de WBS desarrollo software para más detalles y para saber como debes hacer un buen WBS dentro de tu proyecto de desarrollo de software.

Diccionario del EDT (o WBS)

El diccionario del EDT del proyecto de desarrollo de software consiste en la descripción concreta y extensa de cada component de la EDT (o WBS). Digamos que es un documento que detalla a éste.

Cuáles son los diferentes apartados que podemos encontrar en el diccionario, te los detallamos aquí:

Objetivo del paquete de trabajo: Para que se elabora el paquete

Descripción del paquete: Que contiene

Descripción del trabajo a realizar: Cómo lo vamos a elaborar, que actividades tendrá

Asignación de responsabilidades: Quienes intervienen y su rol

Fechas programadas (inicio, fin, hitos)

Criterios de aceptación: Quién y cómo se dará por válido

Los supuestos: Situaciones que debemos tomar como verdaderas, válidas, reales o ciertas

Los riesgos: Previsión de que impactará en el proyecto en la triple restricción (Tiempo, Coste, Alcance)

Los recursos asignados y los costes vinculados: Recursos de personal, material o costes vinculados al paquete de trabajo

Pídenos presupuesto

Desde Owius, que somos expertos en el desarrollo de app y web, podemos ayudarte a desarrollar tu proyecto, y te prepararemos sin compromiso ninguno un presupuesto app o un presupuesto web, en los que determinaremos conjuntamente el alcance de tu proyecto, el tiempo estimado de desarrollo y los costes que representa su desarrollo.

alcance proyecto desarrollo software

Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia de usuario. Asumimos que estas de acuerdo si sigues navegando. Ajustes de cookies ACEPTAR

# data[].attributes.attachment_link.title
El Alcance de un proyecto de desarrollo de software - Owius

# data[].attributes.attachment_link.description
Saltar al contenido Comprende los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido. Encuentra la forma correcta de definir el alcance en un proyecto de software desde el inicio para ahorrarte problemas futuros. En definitiva, si no está incluido en el alcance, no existe.

# data[].attributes.body
Estructura de desglose de tareas

# data[].attributes.body
1. Entregables completos
2. verificar los entregables
3. Validar el alcance.
En el diagrama, podemos ver la estrecha relación que hay entre Validar el Alcance y Controlar la Calidad. Y es que ambos procesos se realizan con el mismo propósito: revisar que el trabajo esté bien hecho. La diferencia radica en quién realiza la inspección.

# data[].attributes.body
Se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, se gestionan cambios a la línea base del alcance.