# data[].attributes.attachment_link.description
このピンは、Harish Sureshさんが見つけました。あなたも Pinterest で自分だけのピンを見つけて保存しましょう！

# data[].attributes.body
Programa gratuito que emula al Photoshop

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
The Free & Open Source Image Editor

This is the official website of the GNU Image Manipulation Program (GIMP).

GIMP is a cross-platform image editor available for GNU/Linux, macOS, Windows and more operating systems. It is free software, you can change its source code and distribute your changes.

Whether you are a graphic designer, photographer, illustrator, or scientist, GIMP provides you with sophisticated tools to get your job done. You can further enhance your productivity with GIMP thanks to many customization options and 3rd party plugins.

High Quality Photo Manipulation

GIMP provides the tools needed for high quality image manipulation. From retouching to restoring to creative composites, the only limit is your imagination.

Original Artwork Creation

GIMP gives artists the power and flexibility to transform images into truly unique creations.

Graphic Design Elements

GIMP is used for producing icons, graphical design elements, and art for user interface components and mockups.

Programming Algorithms

GIMP is a high quality framework for scripted image manipulation, with multi-language support such as C, C++, Perl, Python, Scheme, and more!

Key Component in a Desktop Publishing Workflow

GIMP provides top-notch color management features to ensure high-fidelity color reproduction across digital and printed media. It is best used in workflows involving other free software such as Scribus and Inkscape.

Extensibility & Flexibility

GIMP provides extensibility through integration with many programming languages including Scheme, Python, Perl, and more.

The result is a high level of customization as demonstrated by the large number of scripts and plug-ins created by the community.

High Quality Photo Manipulation background image by Pat David ( cba )

# data[].attributes.attachment_link.description
GIMP - The GNU Image Manipulation Program: The Free and Open Source Image Editor

# data[].attributes.body
Photoshelter

# data[].attributes.attachment_link.description
Photo Mechanic, fast image browser software at the center of your workflow. As a metadata automation tool IPTC, EXIF and XMP can be added using image variables to increase productivity and save time editing.

# data[].attributes.body
Programa pago de Organización de Archivos

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
photography website; photo website; website for photographers

# data[].attributes.attachment_link.title
PhotoShelter: Photography Websites & Tools for Photographers

# data[].attributes.attachment_link.description
The best websites for photographers. Get a site, built-in photo selling, unlimited storage, client proofing and more. Simple. Fast. 14-day free trial.

# data[].attributes.attachment_link.description
When you select a license from the Creative Commons License Chooser, you’re provided with HTML to place in your page. That HTML contains metadata which allows software to understand that you’ve applied a license to your work.

# data[].attributes.attachment_link.title
diseñadores on Instagram: "Google lo volvió a hacer! 🚀
Ahora cualquiera puede crear su propio asistente de IA en menos de 5 minutos ⏱️… ¡y sin escribir una sola línea de código! 🤯

✅ 100% GRATIS
✅ Funciona con Gemini
✅ Súper fácil de configurar

Lo que antes era exclusivo para programadores, hoy está al alcance de cualquiera que tenga curiosidad y ganas de probarlo. 🔥 @ingeni.academia 

¿Listo para tener tu propio asistente de inteligencia artificial? 👀

#gemini #chatgpt #inteligenciaartificial #prompt"

# data[].attributes.attachment_link.description
919 likes, 7 comments - designers.master on August 27, 2025: "Google lo volvió a hacer! 🚀
Ahora cualquiera puede crear su propio asistente de IA en menos de 5 minutos ⏱️… ¡y sin escribir una sola línea de código! 🤯

✅ 100% GRATIS
✅ Funciona con Gemini
✅ Súper fácil de configurar

Lo que antes era exclusivo para programadores, hoy está al alcance de cualquiera que tenga curiosidad y ganas de probarlo. 🔥 @ingeni.academia 

¿Listo para tener tu propio asistente de inteligencia artificial? 👀

#gemini #chatgpt #inteligenciaartificial #prompt". 

# data[].attributes.attachment_link.embed_code
View this post on Instagram

A post shared by diseñadores (@designers.master)

# data[].attributes.attachment_link.description
Te invitamos a un viaje transformador a través del conocimiento, la cultura y el arte, el disfrute y las conexiones.

# data[].attributes.attachment_link.title
NEMOTIPOS: La última revolución visual. ¿Son fotografías las imágenes generadas por IA?

# data[].attributes.attachment_link.description
Creative Director & Producer: Sean Ono Lennon.

# data[].attributes.attachment_link.title
Bibliothèque Méjanes - bibliothèque numérique

# data[].attributes.attachment_link.description
Traité des couleurs servant à la peinture à l\’eau

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Algunos proyectos pueden incluir cientos de tareas y dependencias. Y a veces no es fácil identificar las tareas más importantes y cumplir con sus plazos. ¿Conoce el método que puede solucionar este problema? Si no, a continuación le explicamos todo sobre el método de la ruta crítica, y en particular:

Qué es la ruta crítica - definición

La definición de la ruta crítica en la gestión de proyectos, segun PMBOK, es fácil y compleja a la vez. Se define como una "secuencia de actividades que representa la ruta más larga en le proyecto, que determina su duración más corta posible".

En terminos más simples, son todas aquellas actividades de las que depende la completción de proyecto. Si se retrasan ellas, se retrasa todo el proyecto.

El método de la ruta crítica (CPM en inglés) es una técnica de gestión paso a paso y una herramienta de planificación de procesos de proyectos. Se aplica para Identificar tareas críticas y no críticas y prevenir los problemas con los plazos.

Y cómo identifica si la tarea es crítica o no? Fácil. Si puede retrasar una parte de su tarea sin posponer el trabajo en otras actividades, no es una tarea crítica. Sus tareas son críticas si no se pueden retrasar y las identifica en el proyecto por limitaciones de tiempo.

Otros dos conceptos que debería saber son la flotación (holgura) y el diagrama de programación. La flotación (holgura) es la cantidad de tiempo que una actividad del plan se puede retrasar o extender desde su fecha de inicio anticipada sin retrasar la fecha de finalización del proyecto. El diagrama de programación es una representación gráfica de las relaciones lógicas en el proyecto.

¿Para qué sirve la ruta crítica?

El método de ruta crítica ayuda a los gerentes de proyectos a planificar y a programar en los diagramas de Gantt todas las tareas y actividades que deben completarse en un proyecto en diferentes esferas, como por ejemplo la investigación, TI, la construcción, etc.

¿Cómo calcular la ruta crítica?

Vamos a verlo en un ejemplo sencillo. La gestión de proyectos con el método de la ruta crítica funciona perfectamente para los proyectos con plazos cortos. Por ejemplo, digamos que el propósito de nuestro proyecto es hacer un jardín en el patio. Ahora necesitamos establecer todas las formas y pasos que nos mostrarán cómo plantar el primer árbol.

Para completar este proyecto con éxito, necesitamos enumerar todas las tareas que deben realizarse.

Como puede ver, algunos de los pasos no pueden comenzar antes de que hayan terminado los otros, porque dependen de los demás. Los pasos "Cavar un hoyo", "Llenar el hoyo con agua", "Plantar el árbol" son actividades secuenciales, porque deben realizarse en un orden específico.

En nuestro ejemplo, estos 3 pasos y el primero ("Elegir un lugar en el patio") son los pasos críticos más importantes para alcanzar el objetivo. Y deben estar incluidos en la ruta crítica de nuestro proyecto.

La idea principal aquí es que no podemos comenzar algunas actividades o pasos hasta que los demás hayan terminado.

Ahora no es difícil calcular la duración del proyecto. Podemos determinar la hora de inicio aproximada para cada paso en la ruta crítica.

Elegir un lugar en el patio - 30 minutos

Comprar una pala - 30 minutos

Elegir plantones - 30 minutos

Cavar un hoyo - 10 minutos

Llenar el agujero con agua - 5 minutos

Plantar el árbol - 15 minutos

Si resumimos la duración de todas las tareas críticas, obtendremos el tiempo que necesitamos para completar nuestro proyecto. En nuestro ejemplo de ruta crítica, necesitaremos 2 horas.

Análisis de la ruta crítica

El análisis de la ruta crítica ayuda a predecir si un proyecto terminará a tiempo.

Las principales ventajas y algunas desventajas de análisis de la ruta crítica

¿Cómo ayuda el método de la ruta crítica a los gerentes de proyectos a lograr el éxito en la realización del proyecto?

Demuestra la vista gráfica de cualquier proyecto.

Ayuda a identificar las tareas más importantes que debe gestionar.

Ayuda a ahorrar tiempo y reducir los plazos.

Ayuda a comparar el progreso planificado y real.

Ayuda a que las dependencias sean visibles y claras.

Ayuda a planificar, programar y controlar sus proyectos.

Ayuda a identificar todas las actividades críticas que necesitan su atención especial.

Parece útil, ¿no?

Pero a pesar de que el método de la ruta crítica es una técnica muy útil para la gestión de proyectos, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no considera las dependencias entre recursos. Puede llevarle a la situación en la que preste menos atención a las tareas no críticas. Y estas a veces pueden volverse críticas. Los proyectos con una ruta crítica a menudo pueden quedar incompletos dentro del tiempo requerido, y así sucesivamente.

¿Cómo calcular una ruta crítica en la gestión de proyectos?

El análisis de ruta crítica es una herramienta poderosa que puede ayudarle en la planificación y administración de cualquier proyecto. El proceso consta de seis pasos.

Paso 1: Especifique sus actividades

Empiece a identificar todas las tareas de su proyecto. La lista de actividades específicas debe incluir solo actividades de nivel superior. Eso dividirá las tareas en secciones manejables. Su estructura puede verse como listas, tablas o estructuras de árbol.

Paso 2: Establezca dependencias

Algunas actividades comenzarán solo cuando las otras estén completas. Si enumera los predecesores de cada actividad, le ayudará a identificar el orden correcto.

Paso 3: Visualice la ruta crítica

Ahora que tiene sus actividades identificadas y con las dependencias establecidas, puede dibujar el diagrama de red de la ruta crítica (el gráfico de análisis de la ruta crítica).

Los gerentes de proyectos utilizan diagramas de red de rutas críticas para obtener una vista de los proyectos desglosados ​​en tareas separadas. Las casillas, flechas y círculos ayudan a visualizar las actividades y las dependencias. Debe nombrar cada actividad y resaltar los caminos.

No es necesario dibujar diagramas de la ruta crítica en papel porque puede utilizar el software especial para esto.

Paso 4: Estime el tiempo de finalización de la actividad

Incluso si no tiene suficiente experiencia, puede intentar estimar el tiempo que será requerido para completar todas sus actividades. La medida puede ser de un día o de una semana. Depende del tamaño y complejidad de sus proyectos.

Paso 5: Identifique la ruta crítica

Para identificar la ruta crítica, debe determinar los principales parámetros de sus actividades.

El tiempo de inicio más temprano es la hora en la que una actividad puede comenzar una vez que se completan las actividades dependientes anteriores.

El tiempo de finalización más temprano es tiempo de inicio más temprano + el período requerido para completar la actividad.

El tiempo de finalización más tardío es la hora en que se puede completar una actividad sin retrasos.

El tiempo de inicio más tardío es el tiempo de finalización más tardío menos el período necesario para completar la actividad.

Preste atención al tiempo de flotación: el periodo entre el tiempo de inicio más temprano y tiempo de finalización más tardío o entre tiempo de finalización más temprano y tiempo de finalización más tardío. Durante este período, su actividad puede retrasarse sin retrasar la fecha de finalización del proyecto.

Con el diagrama de red, puede identificar la ruta más larga de cualquier actividad y las secuencias más largas. Si necesita acelerar su proyecto, debe reducir el tiempo para las actividades de ruta crítica.

En caso de que tenga varias rutas críticas, tendrá la mayor probabilidad de que cambie el horario.

Paso 6: Actualice su diagrama y observe el progreso

Debe actualizar el diagrama para que se recalcule la ruta crítica. Ahora tendrá una vista más realista de su proyecto.

¿Por qué los gerentes de proyectos utilizan el método de la ruta crítica?

De este modo los gerentes obtienen la información necesaria sobre la duración del proyecto en el mejor caso.

Pueden gestionar las tareas que necesitan un control estricto.

Pueden agregar recursos limitados a los objetivos del proyecto y recalcular el valor de la ruta crítica.

Si los términos fallan, pueden predecir rápidamente cómo cambiarlos y cumplir con los plazos.

El proceso de identificación de la ruta crítica en los proyectos se vuelve cada vez más fácil. Cuando se empezó a usar el método, los gerentes tenían que establecer la ruta crítica a mano. Ahora puede ahorrar tiempo y evitar dibujar tablas y nodos utilizando programas especializados.

¿Cómo hacer una ruta crítica en Excel?

Si está planificando un proyecto pequeño y necesita identificar rutas críticas, Excel puede ser una solución. A continuación le explicamos como hacer una ruta crítica en Excel:

Construya un diagrama.

Prepare la hoja de cálculo en Excel.

Identifique la ruta crítica.

Cree un diagrama de Gantt de ruta crítica.

Hay que tener en cuenta, que planificar proyectos con Excel requiere bastante tiempo ya que el proceso es manual.

¿Cómo se hace la ruta crítica en MS Project?

En esta guía encontrará todo sobre la ruta crítica en MS Project . En breve, en la vista de Herramientas de diagrama de Gantt, tiene que seleccionar Formato → Ruta crítica → Ver → Diagrama de Gantt → Dar formato → Tareas críticas.

Después de estos pasos, las tareas críticas se resaltarán en rojo.

¿Cómo hacer una ruta crítica online?

Ya sabemos como calcular la ruta crítica de un proyecto. Otra pregunta que puede ocurrir a mucha gente es si existe alguna forma de hacer la ruta crítica de un proyecto online.

La respuesta es, sí. Existen programas que ayudan con el cálculo y elaboración de ruta crítica. Si usa las herramientas externas para hacerlo, debe añadir la siguiente información: sucesores, predecesores, duración, la hora de inicio más temprana, hora de finalización anticipada, hora de inicio más tardía, hora de finalización más tardía y tiempo de holgura.

Software para hacer ruta crítica online

La forma más conveniente de ver, seguir y trabajar con la ruta crítica es usando el software de diagramas de Gantt. Este tipo de programas ayuda a hacer la ruta crítica online automáticamente en un par de clics. Uno de ellos es .

Para empezar, cree su proyecto y configure todas las tareas con la ayuda de las herramientas de GanttPRO. Abra cualquier tarea, establezca fechas de inicio y finalización, duraciones e identifique todos los predecesores.

Luego en la pestaña de Diagrama de Gantt arriba en la derecha haga clic en el icono de la ruta crítica. De este modo verá en el diagrama de Gantt de su proyecto el tiempo más corto en el que se puede completar el proyecto y las tareas más importantes. Ya está. ¡Es así de fácil!

El tutorial para empezar a trabajar en GanttPRO, le explicará cómo hacer un diagrama de Gantt, activar la ruta crítica para su proyecto y administrar el proyecto con la máxima facilidad.

Ejemplo de ruta crítica

Aquí tiene un ejemplo de la ruta crítica en GanttPRO.

Ya hemos explicado en el paso anterior como mostrarla en la herramienta. Cabe mencionar que en GanttPRO puede descargar el diagrama de Gantt con su proyecto y la ruta crítica en PNG o PDF.
Resumen
Si intenta aplicar el método CPM a la gestión de su proyecto, verá que la identificación de la ruta crítica es necesaria para cualquier fase de planificación. Proporciona la fecha correcta de finalización de los proyectos y la flexibilidad para flotar actividades.

Para resumir y recordarle una vez más que el análisis de la ruta crítica es un método poderoso y eficaz de evaluación de:

Sus tareas que debe realizar.

Prioridades de tareas.

Todas las actividades paralelas.

La secuencia de programación y sincronización.

El tiempo más corto para completar el proyecto.

Todos los recursos que necesita para lograr el objetivo, etc.

# data[].attributes.attachment_link.title
Cómo ayuda el método de la ruta crítica en la administración de proyectos

# data[].attributes.attachment_link.description
Algunos proyectos pueden incluir cientos de tareas y dependencias. Y a veces no es fácil identificar las tareas más importantes y cumplir con sus plazos. ¿Conoce el método que puede solucionar este problema? Si no, a continuación le explicamos todo sobre el método de la ruta crítica, y en particular

# data[].attributes.headline
Ficha de Catalogación con Formato Marc 21

# data[].attributes.subject
Ficha de Catalogación con Formato Marc 21

# data[].attributes.attachment_link.title
Excire: AI-Powered Photo Management Software for Mac & PC | Try It Today!

# data[].attributes.attachment_link.description
Instantly find, organize, and cull your photos with Excire, the best AI-powered image manager for Mac & PC! For hobbyists, professionals, and teams. Also available as a Lightroom Classic plugin.

# data[].attributes.attachment_link.title
Gaylord Archival | Archival Supplies, Exhibit & Display Cases

# data[].attributes.attachment_link.description
Gaylord Archival - Proudly serving Archives, Museums & Libraries

# data[].attributes.attachment_link.description
darktable is an open source photography workflow application and raw developer

# data[].attributes.attachment_link.title
Los archivos fotográficos | Con Vilena Figueira

# data[].attributes.attachment_link.title
Vilena Figueira " Un archivo fotográfico tiene valor en tanto sea tangible" Venezuela 06.03.2025

# data[].attributes.attachment_link.title
Referencias de otros modelos para resguardo de fotografías.docx

# data[].attributes.attachment_link.title
Referencias de materiales ideales para el mantenimiento de fotografías-convertido.docx

# data[].attributes.attachment_link.title
Referencias de soportes ideales para archivar y manipular fotografías.docx

# data[].attributes.headline
La fotografía y el Archivo Fotográfico Familiar

# data[].attributes.subject
La fotografía y el Archivo Fotográfico Familiar

# data[].attributes.headline
Libro de referencia sobre Arte y Archivo

# data[].attributes.subject
Libro de referencia sobre Arte y Archivo

# data[].attributes.headline
Catálogo de la exposición Archeion. [Arte y Archivo]

# data[].attributes.subject
Catálogo de la exposición Archeion. [Arte y Archivo]

# data[].attributes.custom_properties.JmOVBDqA
Este Tablero está lleno de contenido sobre Preservación y Conservación Preventiva y Archivo y Artes. Es material de apoyo del Taller dictado por Vilena Figueira que se llevó a cabo en el 2do Laboratorio Latinoamericano de Fotografía Documental en Agosto de 2025 en la Biblioteca Pública Piloto de Medellin, Colombia y en el 2do Festival de Cine Comunitario con La Rotativa en la Universidad Nacional de Colombia,  Sede La Paz, Valledupar. Si quieres una Asesoría 1 a 1, personalizada, este es el link: https://go.hotmart.com/L92758341J?dp=1 

# data[].attributes.attachment_link.title
Archivos fotográficos: los guardianes de la memoria

# data[].attributes.attachment_link.title
#HistoriasLT | El rescate de la fotografía en la era digital