# data[].attributes.body
EE Profa. ORDÂNIA JANONE CRESPO /2021

# data[].attributes.body
1. Painel de acompanhamento  diário da obra predial, que terá como  objetivo, registrar e acompanhar de forma  contínua todas as ações  e benfeitorias que serão realizadas nos espaços físicos da unidade escolar.

# data[].attributes.body
INÍCIO 15/01/2021
PREVISÃO DE TÉRMINO:
12/10/2021

# data[].attributes.body
Diretora :          Ivani  Barbazza
Vice Diretora : Rosemeire  A. Antonio
Profa. Coord.:  Luana Werneck

# data[].attributes.body
Garantir infraestrutura acolhedora e adequada para que os adolescentes e toda a comunidade escolar possam se engajar, aprender e interagir .

# data[].attributes.body
Período: 01 a 05/02

# data[].attributes.body
01/02

# data[].attributes.headline
Início da construção do muro da Quadra. 

# data[].attributes.subject
Início da construção do muro da Quadra. 

# data[].attributes.body
01/02

# data[].attributes.headline
Quadra Coberta Interditada para reformas. 

# data[].attributes.subject
Quadra Coberta Interditada para reformas. 

# data[].attributes.body
02/02

# data[].attributes.headline
Interditada com materiais para reforma.02/02

# data[].attributes.subject
Interditada com materiais para reforma.02/02

# data[].attributes.body
02/02

# data[].attributes.headline
Pátio externo próximo à quadra interna, receberá nova cobertura. 

# data[].attributes.subject
Pátio externo próximo à quadra interna, receberá nova cobertura. 

# data[].attributes.body
02/02

# data[].attributes.headline
Salas de Aulas  interditadas para reforma. 03/02

# data[].attributes.subject
Salas de Aulas  interditadas para reforma. 03/02

# data[].attributes.body
Interditadas. 03/02

# data[].attributes.body
03/02

# data[].attributes.body
Parede interna da Sala de Aula.03/02

# data[].attributes.body
04/02

# data[].attributes.headline
Início da reforma do banheiro dos alunos. 

# data[].attributes.subject
Início da reforma do banheiro dos alunos. 

# data[].attributes.body
04/02

# data[].attributes.body
05/02

# data[].attributes.headline
Banheiro dos alunos/Parede interna sendo reformada.

# data[].attributes.subject
Banheiro dos alunos/Parede interna sendo reformada.

# data[].attributes.body
05/02

# data[].attributes.body
Em Reforma.05/02

# data[].attributes.body
05/02

# data[].attributes.body
CONTINUAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO.

# data[].attributes.body
08/02

# data[].attributes.body
08/02

# data[].attributes.body
08/02

# data[].attributes.body
09/02

# data[].attributes.headline
Parede interna do Banheiro das alunas em execução.

# data[].attributes.subject
Parede interna do Banheiro das alunas em execução.

# data[].attributes.body
09/02

# data[].attributes.body
09/02

# data[].attributes.body
Aguardando materiais de construção para reforma.
10/02

# data[].attributes.body
Área externa interditada para retirada de entulho.10/02

# data[].attributes.headline
Construção da cobertura do Pátio lateral externo.10/02

# data[].attributes.subject
Construção da cobertura do Pátio lateral externo.10/02

# data[].attributes.headline
Instalações metálicas na construção da cobertura da área externa. 10/02

# data[].attributes.subject
Instalações metálicas na construção da cobertura da área externa. 10/02

# data[].attributes.headline
Processo de Acabamento/ Banheiro dos alunos

# data[].attributes.subject
Processo de Acabamento/ Banheiro dos alunos

# data[].attributes.body
10/02

# data[].attributes.headline
Reforma das paredes internas do Banheiro dos alunos .

# data[].attributes.subject
Reforma das paredes internas do Banheiro dos alunos .

# data[].attributes.body
10/02

# data[].attributes.body
11/02

# data[].attributes.headline
Parede interna do banheiro dos alunos recebendo acabamento.

# data[].attributes.subject
Parede interna do banheiro dos alunos recebendo acabamento.

# data[].attributes.body
11/02

# data[].attributes.body
Novos pontos de saídas da parte hidráulica.
11/02

# data[].attributes.headline
Novas Instalações do Bebedouro Coletivo.

# data[].attributes.subject
Novas Instalações do Bebedouro Coletivo.

# data[].attributes.body
Novas instalações de saída de água para sanar vazamentos. 11/02

# data[].attributes.body
Em execução. 11/02

# data[].attributes.body
Banheiro dos alunos todo remodelado. 12/02

# data[].attributes.body
Telas e grades de Proteção instalados .
12/02

# data[].attributes.body
Novas conexões Hidráulicas. 15/02

# data[].attributes.body
Em execução.15/02

# data[].attributes.body
Finalização da colocação das telas de proteção.15/02

# data[].attributes.body
Início da Restauração do telhado da escola.16/02

# data[].attributes.body
Troca das  telhas do antigo telhado. 16/02

# data[].attributes.body
Alicerces de sustentação.18/02

# data[].attributes.body
Novas telhas para o novo telhado 17/02

# data[].attributes.body
Novo bebedouro coletivo em execução.18/02

# data[].attributes.body
Em execução. 19/02

# data[].attributes.headline
Acompanhamento:             Semana 22 a 26/02

# data[].attributes.subject
Acompanhamento:             Semana 22 a 26/02

# data[].attributes.body
Banheiro das alunas continua interditado, aguardando materiais para continuidade da reforma 24/02

# data[].attributes.body
Cozinha da Merenda continua interditada, aguardando Materiais para Reforma.
24/02

# data[].attributes.body
24/02

# data[].attributes.body
24/02

# data[].attributes.body
Os Muros estão sendo construídos com bases sólidas e bem projetadas . 24/02

# data[].attributes.body
Bebedouro dos alunos em execução 24/02

# data[].attributes.body
Restauração das paredes dos corredores internos .25/02

# data[].attributes.body
Interditados para execução da restauração.25/02

# data[].attributes.body
Salas de aulas estão sendo reformadas e interditadas devido a execução da restauração. 25/02

# data[].attributes.body
Em Execução. 25/02

# data[].attributes.body
Banheiro dos Alunos(interditado) aguardando envio de materiais.
25/02

# data[].attributes.body
O novo layout do banheiro dos alunos terá box acessível.25/02

# data[].attributes.body
Em execução .26/02

# data[].attributes.body
Construção do bebedouro coletivo em andamento.26/02

# data[].attributes.body
Restauração das paredes do saguão da  entrada principal da escola .26/02

# data[].attributes.body
Em execução de Restauração.26/02

# data[].attributes.body
Restauração das paredes internas.26/02

# data[].attributes.body
Em processo de restauração. 26/02

# data[].attributes.body
Interditado devido recebimento de materiais e execução da obra do bebedouro.26/02

# data[].attributes.body
Em Execução.26/02

# data[].attributes.body
Em execução.26/02

# data[].attributes.body
Interditadas para restauração .

# data[].attributes.body
Corredores internos interditados .

# data[].attributes.body
Em Execução.

# data[].attributes.body
Em Execução.

# data[].attributes.body
Em Execução.

# data[].attributes.body
08 a 12/03

# data[].attributes.body
Interditadas

# data[].attributes.body
Em Execução

# data[].attributes.body
Interditadas para execução da Pintura.

# data[].attributes.body
Interditado para colocação de janelas e aguardando entrega de materiais do novo piso.

# data[].attributes.headline
Novo Banheiro Administrativo em execução.

# data[].attributes.subject
Novo Banheiro Administrativo em execução.

# data[].attributes.body
Instalação da nova janela.