# data[].attributes.body
- Se envían a diseño y edición recursos FUNCD1301 - GESFC1101 - PROTT1101-INLO (3)
- Nuevo excel de avance interno para Qa Rocío (Practica Profesional y Seminario)

# data[].attributes.body
- Asisten:
Rocío - Evelyn - Rox
Revisión de ajustes.
- Se informa a Evelyn de nuevas construcciones.

# data[].attributes.body
- Finalización recursos y Versiones descargables.
- Subir todo a la carpeta Producto final. (próxima semana post revisión final)
- Revisión recursos enviados por krolic.

# data[].attributes.body
Temas Generales:
- Se enviaron guiones de presentación bienvenida y resumen de las asignaturas ajuste 4.0 a Evelyn (entrega 5 de junio). Se creará carpeta para disponerlos.
- Nuevas asignaturas en construcción mes junio con Evelyn.
- Revisión excel de avance.
- Enviar correo oficial con construcción de asignaturas nuevas asignadas.

# data[].attributes.body
Asignaturas ajuste 4.0 (Evelyn)
- Ayer se enviaron guiones de presentación bienvenida y resumen (fecha entrega 5 de junio)
- Proceso de entrega completo fecha final 12 de junio. Acuerdo interno de equipo (propuesta 8 de junio)
Asignaturas P2 (Mau - Eve)
- Seminario: Mañana se entregará semana 6 que el experto entregó ayer con los ajustes solicitados.
- GESFC1101: Hoy se dejarán dispuestos los recursos de semana 1 que son los únicos validados.
Fundamentos de Cloud (Eve):
- Construcción semana 1 en proceso. (Ver Gantt)
Prioridad 3 (Eve):
Proyecto de título, construcción semana 1 (Ver Gantt)
Las asignaturas Políticas sociales y Práctica laboras, serán tomadas por Cherie y Marcela respectivamente.
Se mantendrá la reunión del martes a las 10 para ir corrigiendo errores o ver el avance antes de la entrega final.

# data[].attributes.body
Asignaturas ajuste 4.0 (Evelyn):
- Entrega Paquete 1: En proceso.
- Elaboración secuencia virtual y recursos generales (Rox)
- Próximo lunes entrega paquete 2.

Asignaturas prioridad 2 (Mau - Eve):
- Seminario Práctica Automatización y Control: En validación
- GESFC: Se liberará esta semana en proceso de validación.

Inicio construcciones P3(Evelyn):

PRALB1101-TSLO/ Práctica laboral

PROTT1101-INLO/ Proyecto de título

POLSC1403/ Políticas sociales

# data[].attributes.body
- Asisten: Ruth - Evelyn - Mauricio - Rocío y Rox
- Guiones ya fueron enviados a krolic
- Se comenzarán a migrar los recursos a la carpeta producto final
- Recordar validaciones pendientes (Rox)
- Enviar información oficial de fechas para Asignaturas prioridad 3 a Evelyn (Rox)

# data[].attributes.body
- Mecanismo de entrega oficial, registro en planilla para alojar en Producto final.
- Iniciar con diseño asignatura Gestión Financiera y Contable (atrasada)

# data[].attributes.body
Temas generales:
- Revisar excel de avance interno (P1)
- Elaboración de Recursos generales y secuencia virtual (Rox)
- Próxima semana comienza QA de evaluaciones de las asignaturas en construcción tanto P1 como P2.
- Se inició la construcción de la asignatura Fundamentos de Cloud (Evelyn), se enviará Gantt ajustada con experto.
- Enviar información oficial de construcciones P3 a Evelyn. (Rox)

# data[].attributes.body
Asisten: Evelyn - Rocío - Rox
Acuerdos:
- Corrección de recursos acuerdo a planilla de avance interna de forma periódica.

# data[].attributes.body
Asignaturas ajuste 4.0 (Evelyn)
- 100% validación escuelas asignaturas ajuste 4.0
- Elaboración de recursos generales por parte de Rox, envío a diseño lo antes posible de presentación bienvenida y resumen.
- se comparte con Ruth carpeta con podcast y videos de jefes disciplinares para elaboración por krolic.
Asignaturas Prioridad 2 (Mau - Eve)

- Asignaturas Seminario de Título y Práctica avanzan de acuerdo a Gantt (Mauricio)
- Mañana se liberan recursos de GESFC1101 Semana 1 para diseño (Evelyn)

# data[].attributes.body
Asignaturas ajuste 4.0 (Evelyn)
- Rox debe entregar guiones de presentación bienvenida y resumen.
- Entregas por paquete de recursos de acuerdo a calendario acordado. (ver  sección informaciones)
Asignaturas Prioridad 2: (Mau - Eve)
GESFC1101, Rox debe liberar recursos semana 1 para diseño a más tardar viernes 12 de mayo
PRAPF1101-INATC, Rox debe corregir guion de FII_INTERACTIVO_PRAPF1101-INATC y notificar a Mauricio, durante la jornada.

# data[].attributes.body
Asignaturas ajuste 4.0 (Evelyn):
- Las 4 asignaturas se encuentran validadas por las escuelas respectivas.
- Rox en proceso de elaboración de recursos generales.
- Se acuerda con Evelyn la entrega de paquetes por semanas de acuerdo a las siguientes fechas:

Sem 1 a la 3: Lun 15/05/23

Sem 4-5-6+9: Lun 22/05/23

Sem 7 y 8: Lun 29/05/2

Asignaturas Prioridad 2 (Mau - Eve)

*SEMTT1301-INATC: Experto retornó y se continúa de acuerdo a Gantt.
*GESFC1101: Se inicia el proceso de diseño a partir de mañana con semana 1 y la próxima semana se validarán los recursos de semana 2. (retraso experta y validadora)
Asignatura Fundamentos de Cloud, recién se agendará reunión con experto, a la espera de definición de diseñador a cargo.

# data[].attributes.body
Asisten: Evelyn - Rox
Acuerdos:
- Se proyecta la finalización de la construcción de asignaturas ajuste 4.0 para fines de mayo, dadas las circunstancias.
- Revisión de planilla de avance interno por parte de Rox de manera periódica para ver si hay solicitudes de ajuste por parte de Diseño.

# data[].attributes.body
Asignaturas ajuste 4.0 (Evelyn):
- Validaciones CONGT1104 a la espera de experto, por modificaciones matriz
- Elaboración de podcast y videos jefe disciplinar por parte de krolic
Asignaturas Prioridad 2 (Mauricio):
- Validaciones Seminario y Práctica hasta la semana 2 recursos ajustados y semana 3 de acuerdo a Gantt.
* A la espera del retorno de Rocío.

# data[].attributes.body
Asignaturas ajuste 4.0 (Evelyn)
- Validación actividades formativas MICEC1102 Y TOPEC1104 pasan a diseño.
- Correcciones solicitadas por Evelyn a guiones
- Creación de base de datos de guiones para enviar a krolic
Asignaturas Prioridad 2 (Mauricio):
- Validación semana 1 ambas asignaturas. Fase 2 de Práctica Profesional

# data[].attributes.body
Asignaturas ajuste 4.0(Evelyn):
* Se envía correo a Evelyn oficializando cambio de formato en actividades formativas de CONGT1104
* Se realizaron correcciones solicitadas por Evelyn en guiones (se revisará semanalmente)
* Se liberan a diseño (Evelyn) los guiones de las actividades formativas de MICEC1102
* Validaciones por parte de la escuela se cierran el próximo lunes 8 de mayo (si no hay contratiempos)
Asignaturas Prioridad 2 (Mauricio):
* SEMTT1301-INATC: Experto con licencia médica, a la espera de nuevas fechas por parte de Cherie
*PRAPF1301-INATC: Avance de acuerdo a Gantt
*GESFC1101: En espera de respuesta por parte de la escuela en validaciones. (Se comunica a Marcela retraso)

# data[].attributes.body
Asisten: Ruth - Rocío - Mauricio - Evelyn - Rox
Acuerdos:
- Revisar notas en Excel de control interno  para Rox en ajustes de construcción P1 (hoy PM)
- Enviar listado de podcast y videos a Ruth. (Hoy)
- Asignaturas P1: se proyecta el cierre de la construcción aprox. para la segunda semana de Mayo. Rox se compromete a subsanar recursos no validados la próxima semana.
- Asignaturas P2: Rox debe enviar correo electrónico formalizando el proceso de construcción con Mauricio y Evelyn respectivamente. Compartir carpetas y Excel de control interno.
- Se explica a Mauricio el proceso de construcción que comienza.

# data[].attributes.body
- Hoy enviar listado de guiones para construcción en krolic (video bienvenida y podcast)
- Ajustes de validaciones escuelas se realizarán la próxima semana.
- Revisar ajustes que requieran de mi parte en la revisión de recursos realizada por Rocío.
- Validación por parte de la escuela de las actividades formativas FUNMK1103 - MICEC1102 - TOPEC1104.

# data[].attributes.body
- Elaboración de recursos por parte de diseño avance hasta semana 5
- Validación escuelas hasta la semana 8

# data[].attributes.body
- Se realizó ajuste en matriz de CONGT1104 (Orientaciones metodológicas semana 8)
- Hoy reunión con Laura Quitral para cambio de validadora, ahora será Fernanda Cisterna (Coord. Académica)
- Hoy al cierre de la jornada se enviará correo recordatorio a Laura Ceballos para avance en validaciones.

# data[].attributes.body
Asisten: Rocío - Evelyn - Rox.
Acuerdos.
- Revisión interna por parte de Rocío de los txt de recursos finalizados por diseño. (antes de la entrega)
Pendientes.
1. Revisión Qa recursos finalizados, consultar con Cherie.
2. Consultar con Marcela sobre la elaboración de Podcast.

# data[].attributes.body
- Validación escuelas recursos semanas 4 a la 6 y correcciones.
- Finalización recursos semana 8 (Rox)
- Actividades formativas:

Se deben crear para 3 asignaturas.

Sólo CONGT1104 tiene actividades formativas listas, pero se deben elaborar los guiones. (Apoyo a Rocío)

Revisar lo que está en aulas actualmente.

# data[].attributes.body
- Envío de recursos a validación escuela hasta la semana 6
- Envío a diseño recursos semana 1 a la 3 (hay recursos pendientes que la escuela aún no ha validado)
- Edición revisa al día los recursos realizados (vamos en semana 8)

# data[].attributes.body
- Se liberaron a diseño recursos de las 8 semanas en asignaturas ajuste 4.0.
- Se ajustara nuevamente matriz de CONGT1104 Y MICEC 1102.
- Actividades formativas de CONGT104 sólo requieren cambio de formato a aula 4.0.
- Listado de guiones listo para enviar a Ruth y posteriormente a krolic. (Gracias Rocío)
- Inicio esta semana de elaboración de recursos por parte de diseño de construcciones Prioridad 2. Ver en sección Gantt: Avance construcciones P2.
- Distribución equipo de Diseño:
SEMTT1301-INATC - Mauricio
PRAPF1101-INATC - Mauricio
GESFC1101 - Evelyn