# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de ingenieria: reslizan el presupuesto del proyecto de acuerdo a los diseños realizados.

Plazos de entrega:

4 semanas

Duración de las actividades:

4 semanas

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de administración

Equipo de ingenieria

Juntos son responsables de realizan un control de los costos del proyecto para así evitar que se den sobrecostos.

Plazos de entrega:

Duración del proyecto

Duración de las actividades:

Duración del proyecto

# data[].attributes.attachment_link.title
Indicadores de gesiton de valor ganado - Valor planeado vs real

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de operativo

Equipo de ingenieria

Es responsabilidad el equipo de ingeniería y el equipo operativo la ejecución de las actividades de obra.

Plazos de entrega:

Duración de la obra

Duración de las actividades:

Duración de la obra

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de operativo

Equipo de ingenieria

Juntos realizan la correcta supervisión y control de calidad de las actividades realizadas, de los resultados de dichas actividades.

Plazos de entrega:

Duración de la obra

Duración de las actividades:

Duración de la obra

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de ingenieria

Equipo de administración

El equipo de ingeniería y administrativo de la mano del personal capacitado en seguridad y salud en el trabajo son responsables de evitar accidentes, el buen uso de elementos de protección personal, de buenas prácticas en las actividades, etc.

Plazos de entrega:

Duración de la obra

Duración de las actividades:

Duración de la obra

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de ingenieria

Es responsabilidad del equipo de ingeniería, del encargado de adquisiciones gestionar todos los insumos y servicios necesarios para el proyecto y su ejecución normal y previsto, así como la logística de los mismos.

Plazos de entrega:

Duración de la obra

Duración de las actividades:

Duración de la obra

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de ingenieria

Equipo operativo

Luego de la culminación de actividades, se realiza la entrega de la obra al cliente.

Plazos de entrega:

1 semana

Duración de las actividades:

1 semana

# data[].attributes.headline
Cierre financiero y liquidación del proyecto

# data[].attributes.subject
Cierre financiero y liquidación del proyecto

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de administración y contabilidad

Se encarga de liquidar el proyecto y evaluar financieramente el proyectos.

Plazos de entrega:

1 semana

Duración de las actividades:

1 semana

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Gerente del proyecto

Se debe hacer una evaluación post proyecto para revisar todo lo alcanzado, los resultados obtenidos, aspectos por mejorar y recomendaciones.

Plazos de entrega:

1 dia

Duración de las actividades:

1 dia

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de administración

Equipo de ingeniería

Gerente del proyecto

Junto realizan el estudio de que tan viable y factible resulta realizar el proyecto, en términos económicos, técnicos, de tiempo y de recursos.

Plazos de entrega:

2 semanas

Duración de las actividades:

2 semanas

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de diseño: son los encargados de realizar el diseño de las vivienda de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Plazos de entrega:

4 semanas

Duración de las actividades:

4 semanas

# data[].attributes.headline
Diseño de instalaciones electricas y sanitarias

# data[].attributes.subject
Diseño de instalaciones electricas y sanitarias

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de diseño: realizan el diseño de acuerdo a las especificaciones y requerimiento de la vivienda.

Plazos de entrega:

2 semanas

Duración de las actividades:

2 semanas

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de diseño: realizan el resultado final de todos los diseños, arquitectónico, estructural, hidrosanitarios y eléctricos de acuerdo al requerimiento del cliente.

Plazos de entrega:

1 semanas

Duración de las actividades:

1 dia

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de administración y contabilidad

Equipo de ingenieria

Se asignan recursos económicos, humanos, etc, a la actividades a realizar en el proyecto.

Plazos de entrega:

2 semanas

Duración de las actividades:

2 semanas

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de administración

Equipo de ingenieria

Plazos de entrega:

4 semanas

Duración de las actividades:

2 semanas

# data[].attributes.headline
Selección y contratación de proveedores, personal

# data[].attributes.subject
Selección y contratación de proveedores, personal

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de administración: es responsabilidad del equipo administrativo, gestión humana la selección y contratación del personal idóneo para realizar las actividades requeridas.

Equipo de ingenieria

Es responsabilidad del equipo de ingeniería la selección y contratación de proveedores, de servicios, de bienes, materiales, herramientas y equipos para el correcto desarrollo del proyecto.

Plazos de entrega:

4 semanas

Duración de las actividades:

4 semanas

# data[].attributes.body
Responsable de las actividades:

Equipo de ingenieria

El equipo de ingeniería realiza la programación, el cronograma de la obra de acuerdo a todas las actividades que se realizarán, así como un control de los mismos.

Plazos de entrega:

2 semanas

Duración de las actividades:

2 semanas

# data[].attributes.body
Gaete, J., et al. (2021). Enfoque de aplicación ágil con Scrum, Lean y Kanban. Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería

Patilla, H. J., Alviar, J. M. y Conislla, Y. M. (2023). Scrumban/XP: Propuesta para mejorar la eficiencia de la gestión de proyectos ágiles en el desarrollo de software. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação