# data[].attributes.headline
02/03/2023 - Visita do Secretario Clecius  Romagnoli e sua Equipe

# data[].attributes.subject
02/03/2023 - Visita do Secretario Clecius  Romagnoli e sua Equipe

# data[].attributes.body
Neste dia o Secretario Clecius juntamente com sua Equipe conheceu a Escola Municipal Jacarandá

# data[].attributes.headline
03/03/2023 - Visita do Engenheiro Marcelo e Gabriel e Defesa Civil

# data[].attributes.subject
03/03/2023 - Visita do Engenheiro Marcelo e Gabriel e Defesa Civil

# data[].attributes.body
Neste dia o Engenheiro Marcelo responsável pela reforma esteve na escola com a planta da escola, juntamente com outros profissionais, como também a Defesa Civil na pessoa do Jefferson, estiveram na escola, para conhecer os espaços e fazer os devidos apontamentos para reforma

# data[].attributes.body
Em HTPC começamos com os diálogos de sugestões e indicações para a reforma da Escola

# data[].attributes.headline
09/03/2023 - Reunião Ampliada de Pais com Entrega de Material Escolar e Kit de Uniforme

# data[].attributes.subject
09/03/2023 - Reunião Ampliada de Pais com Entrega de Material Escolar e Kit de Uniforme

# data[].attributes.body
Neste dia o Chefe de Gabinete Pastor Marco Roberto anunciou para Comunidade Escolar o inicio da Reforma da Escola Municipal Jacarandá

# data[].attributes.body
Defesa Civil na escola, neste dia a chuva estava muito intensa, não foi possível iniciar com os trabalhos

# data[].attributes.headline
13/03/2023 - Reunião SME. Responsável pela Obra e pela Pintura

# data[].attributes.subject
13/03/2023 - Reunião SME. Responsável pela Obra e pela Pintura

# data[].attributes.body
Reunião na SME, assunto Reforma com a presença do Secretario Clecius e mais alguns diretores. Neste dia estiveram presentes na escola, Marcelo, responsável pela obra juntamente com o Glauco, Flavio e Igor responsável pela pintura

# data[].attributes.headline
14/03/2023 - Início da Reforma no Refeitório. Supervisora Roberta, Selma e Lúcia

# data[].attributes.subject
14/03/2023 - Início da Reforma no Refeitório. Supervisora Roberta, Selma e Lúcia

# data[].attributes.body
O objetivo era iniciar na parte externa da Escola, porém a intensa chuva não permitiu. Neste dia a Supervisora Anselma responsável pelo acompanhamento das obras na escola, esteve presente, conhecendo a escola e orientando sobre espaços neste período de reforma.

# data[].attributes.headline
15/03/2023 - Recado as Pais e/ou Responsáveis 

# data[].attributes.subject
15/03/2023 - Recado as Pais e/ou Responsáveis 

# data[].attributes.body
🌳 REFORMA DA ESCOLA 🌳

Senhores Pais e/ou Responsáveis

Conforme anunciado na Reunião Ampliada de Pais que aconteceu no dia 09/03/2023, com entrega de Material Escolar e Kit Uniforme, pelo Chefe de Gabinete Pastor Marco Roberto e Secretário de Educação Clecius Romagnoli, nossa ESCOLA MUNICIPAL JACARANDÁ SERÁ REFORMADA.

Todos nós temos ciência que reforma não é algo fácil, é necessário poeira, cheiro de pintura, barulhos, etc. Por alguns momentos as crianças serão remanejadas para outra sala. Nestes dias teremos uma rotina atípica dentro dos espaços da escola, exigirá muita compreensão da nossa parte quanto Escola, como das Familias.

Almejamos muito por esta reforma, agora que ela veio, sejamos gratos, e vamos exercitar a paciência, a compreensão no decorrer destes dias de reforma.

A reforma já começa esta semana.

Orientações:

- Indicamos uso de máscara para as crianças que tem doenças respiratórias devido ao pó que podemos ter neste período de reforma. Caso a criança necessite faltar devido a reforma, a família deverá registrar via agenda sua falta e o motivo.

Conto com a compreensão e envolvimento de todos

Queila França
Diretor de Escola
15/03/2023

# data[].attributes.headline
15/03/2023 - Inicio da Reforma nas Salas de Aula (primeiro andar)

# data[].attributes.subject
15/03/2023 - Inicio da Reforma nas Salas de Aula (primeiro andar)

# data[].attributes.body
Inicio da Reforma da pintura pelas salas 04 e 05. As Fases V B/V F (sala 04) foram direcionadas para a SAED. As aulas de Educação Física que acontecem na sala 05 devido não termos quadra para as aulas, os professores estão se organizando em poucos espaços disponíveis para realização das aulas.

# data[].attributes.headline
16/03/2023 - Poda das Árvores. Presença do Engenheiro Marcelo e Gabriel

# data[].attributes.subject
16/03/2023 - Poda das Árvores. Presença do Engenheiro Marcelo e Gabriel

# data[].attributes.body
Defesa Civil presente na Escola para inicio da Poda das Árvores. Estiveram presentes em dias anteriores, porém as intensas chuvas não permitia execução dos trabalhos. Diálogos com a Gestão e o Engenheiro Marcelo sobre o tamanho dos espelhos e cerâmica para exposição dos trabalhos nas salas de aula

# data[].attributes.body
Neste dia, o bolsista Alcyr acompanhou o andamento da reforma, inicio do corredor do primeiro andar

# data[].attributes.body
Neste dia foi compartilhado um link com os Profissionais da Escola, Transporte Escolar e Comunidade Escolar, com o objetivo de sistematizar as sugestões, indicações e contribuições para a Reforma da Escola

# data[].attributes.body
Neste dia iniciou-se a pintura da Sala 03, como também continuidade do corredor e teto do primeiro andar. As crianças foram direcionadas para a SAED

# data[].attributes.headline
21 á 22/03/2023 - Continuação na Podas das Arvores e Pintura Salas 03 e 05

# data[].attributes.subject
21 á 22/03/2023 - Continuação na Podas das Arvores e Pintura Salas 03 e 05

# data[].attributes.body
Acesso a rampa interditado devido Poda das Árvores, quebra das telhas e estrutura danificada.

# data[].attributes.headline
23/03/2023 - Inicio da Pintura na Sala 06

# data[].attributes.subject
23/03/2023 - Inicio da Pintura na Sala 06

# data[].attributes.body
As crianças foram remanejadas para a sala 01. Acesso a rampa continua interditado devido Poda das Árvores, quebra das telhas e estrutura danificada.

# data[].attributes.headline
27 á 28/03/2023 - Inicio da pintura nos banheiros das crianças - 1º Andar, e pintura externa de alguns espaços da escola

# data[].attributes.subject
27 á 28/03/2023 - Inicio da pintura nos banheiros das crianças - 1º Andar, e pintura externa de alguns espaços da escola

# data[].attributes.body
Neste dia iniciamos e finalizamos a pintura dos banheiros das crianças - 1º Andar

# data[].attributes.body
Neste dia iniciou-se a pintura da Sala 02, como também continuidade do corredor e teto do primeiro andar. As crianças foram direcionadas para a SAED, sala 01

# data[].attributes.body
Nesta data recebemos alguns materiais de construção direcionados para a reforma

# data[].attributes.headline
03/04/2023 - Inicio da Pintura - Sala 08 e Sala 09

# data[].attributes.subject
03/04/2023 - Inicio da Pintura - Sala 08 e Sala 09

# data[].attributes.body
Neste dia iniciou-se a pintura da Sala 08 e 09. As crianças foram direcionadas para a sala 05 e sala 01. Retirada dos Inservíveis

# data[].attributes.body
Neste dia iniciou-se a pintura da Sala 10. As crianças foram direcionadas para a sala 01.

# data[].attributes.body
Troca das Telhas e Limpeza das Calhas

# data[].attributes.headline
10 á 11/04/2023 - Pintura das paredes - Térreo

# data[].attributes.subject
10 á 11/04/2023 - Pintura das paredes - Térreo

# data[].attributes.body
Engenheiro presentes na Escola para agendamento dos pisos. Marcelo em contato telefônico. Anselma presente na escola para acompanhamento da Reforma.

# data[].attributes.body
Inicio do revestimento de cerâmica na parede da salas 08, 09 e 10. Marcelo e Glauco presentes na Escola.

# data[].attributes.body
Neste dia iniciou a troca do piso das salas 08, 09 e 10, responsável pela troca dos pisos: Edvaldo, Jackson, Anderson e Clodoaldo.

# data[].attributes.body
Neste dia ocorreu a finalização das paredes do térreo pelos responsáveis Flavio e Jaqueline

# data[].attributes.body
Nesta data a Selma esteve presente na escola, acompanhando as etapas da reforma. Edmilson presente na escola para levantamento das grades. A Equipe responsável pelo piso não compareceu na escola.

# data[].attributes.body
Reforma no telhado, encanamento, responsável Luis

# data[].attributes.body
Engenhario Marcelo, Glauco e Equipe presentes na escola