# data[].attributes.body
Para fins de informações, o processo aqui está rodando muito bem, tivemos alguns probleminhas no início com o sensor da tarja de uma das embaladoras, e tem problemas no processo do cliente, aonde eles acumulam muito produto na mesa de pesagem, o que acaba subindo e encostando na talisca e sensor da talisca, por volta tranca a esteira, ou da falha no sensor, mas isso é questão do processo, hoje vou atualizar a lista dos pontos que eles pegaram na pré partida, acredito que dos pontos citados vai ficar 2 apenas que vamos marcar um momento para verificar com a Engenharia e comercial, pontos esses que eles estão irredutível e querem uma ação.

# data[].attributes.body
Encerramento dia 03

* Concluímos todas as partes mecânicas das 2 linhas

* Já ligamos e acionamos os motores da linha 02.

Pendências

* Linha 01 - colocar os sensores das esteiras de alimentação, e testar a máquina no vazio, ajustar o sincronismo da esteira sobreposta com alimentação.

* Linha 02 - testar os motores e verificar as ligações, colocar os sensores nas esteiras, e ajustar o sincronismo das esteiras, testar a máquina no vazio

Conclusão

- não foi possível atingir a meta estipulada para o dia 03, pois tivemos algumas alterações para fazer e ajustes.

- mudamos o lado do motor da esteira transversal da linha 01, para liberar mais espaço operacional, tivemos que refazer as proteções, isso não nos permitiu o teste dos motores e concluir a linha 01 deixando ela pronta para teste com produto.

- já na linha 02 tivemos que mudar a posição da válvula do chute pneumático, que colidiu com nossa esteira sobreposta, mas ao final chegamos a um ponto ótimo, faltando apenas teste no vazio e colocar sensores.

Meta

* No dia 04 esperamos realizar muitos testes com as duas linhas, mas estes testes serão possíveis somente após concluir as pendências.

Testes

* Já fomos informados que teremos 300k de produto para testes, precisaremos também das bobinas, para simular como vai ser a produção, e operadores para alimentar as linhas

* Vamos fazer uma linha por vez para validar o sincronismo das esteiras e ferramenta, e velocidade do equipamento, após concluído o testes individual das linhas, vamos testar simultaneamente as duas, aí para alinhar o sistema de fluxo de retirada dos produtos.

# data[].attributes.body
Encerramento do dia 02:

* Feito a ligação do sensoriamento das máquinas ficando prontas para o recebimento de ar, elétrica e vácuo

* Concluído as adequações nas esteiras sobrepostas, passarela e guarda corpo

* Instalado as passarelas, faltando apenas nivelamento e colocação dos guarda corpo

* Linha 01 já concluído o posicionamento, faltando apenas ligar motor, sistema de segurança e sensor da esteira sobreposta,

* Linha 02 aguardando a conclusão da esteira de pesagem e refile.

Pendências

* Linha 01 - ligação do motor, sensor de queda e montagem do moto redutor, previsão para as 10:00 concluída e pronta para testes.

* Linha 02 - Posicionar a esteira sobreposta, ligar motor. Dependemos da adequação da esteira de refile e pesagem para concluir a mesma.

* Passarela - nivelamento e instalação dos guarda corpos, previsão para as 09:30 concluir.

* Extra - fabricação da tubulação de vácuo abaixo do forro, falta soldar com o ponto das embaladoras, não foi possível hoje devido ao horário.

Meta do Dia 3

Estar com o projeto concluído até às 17:00 - pré testes até às 19:00.

# data[].attributes.body
Encerramento do primeiro dia:

* Máquinas estão posicionadas

* Esteiras de alimentação posicionadas

* Equipamentos aguardando utilidades

* Adequado a passarela de higienização, faltando apenas adequar os corrimões, aguardando conclusão do posicionamento das esteiras, para instalar a passarela (previsão de conclusão 09:00)

* Adequado uma das esteiras sobre postas, faltando apenas uma (previsão de conclusão 09:00)

Frentes de trabalho:

* Necessitamos que as esteiras de refile e pesagem sejam adequadas para liberar a montagem das esteiras sobre postas.

* Assim que montar as esteiras sobre postas iremos posicionar as esteiras de retirada e liberar para instalação de utilidades.

* Dependemos das utilidades das embaladoras para liberar mais frente de trabalho.