# data[].attributes.body
Actividades a realizar en el proyecto

# data[].attributes.body
El recorrido del canal se puede identificar con un trabajo de excavación que realizaron en el año 2018 como se puede evidenciar.

# data[].attributes.attachment_link.description
Explora sitios de una forma más inmersiva en Google Maps.

# data[].attributes.body
Esta es la problemática que se presento en el canal: desbordamiento de las aguas, daños en los taludes, estancamiento de barro en el fondo y la sección del canal se daño debido al taponamiento de lodos lo que genero en la vía principal Mosquera Cund.- la mesa la inundación y accidentes en la via.

# data[].attributes.body
OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CANAL NOVILLEROS EN LA SEGUNDA FASE DEL K0+930 AL K2+120. CON BASE EN LA NECESIDAD DE MEJORAR LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL Y MITIGAR LAS INUNDACIONES EN LA VÍA MOSQUERA LA MESA.

INICIO: 24 AGOSTO 2023

TERMINACIÓN: 24 AGOSTO 2024

PRÓRROGAS DE TERMINACIÓN :10 ABRIL 2025  (por lluvias que continúan en los años 2024 y 2025, lo que hace que se identifique que en el canal no se pueden trabajar los tramos con lluvias constantes).

# data[].attributes.headline
ROLES Y RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES 

# data[].attributes.subject
ROLES Y RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES 

# data[].attributes.body
Los roles estan establecidas en la matriz RCI

# data[].attributes.attachment_link.title
RCI OBRA CANAL NOVILLEROS.xlsx - Hojas de cálculo de Google

# data[].attributes.headline
RESPONSABILIDADES DESCRITAS EN EL MANUAL DE FUNCIONES DE CADA ROL QUE SE DESEMPEÑE EN EL PROYECTO.

# data[].attributes.subject
RESPONSABILIDADES DESCRITAS EN EL MANUAL DE FUNCIONES DE CADA ROL QUE SE DESEMPEÑE EN EL PROYECTO.

# data[].attributes.headline
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

# data[].attributes.subject
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

# data[].attributes.body
1. Muros en tierra armada

2. estabilizacion de talides con vigas IPE 180

3. Enrocado en concreto pobre

4. cintas o dilataciones con especificacion de acero en 3/8

# data[].attributes.body
La Duración del proyecto se realiza con fecha de inicio el 24 de agosto de 2023 y terminación del 24 de agosto del 2024.

# data[].attributes.body
Se realizaran comités semanales en los que se lleva un formato para establecer la calidad de los trabajos, establecer compromisos y hacer la planificación de los trabajos semanales.