# data[].attributes.body
Ejecutar la construcción del proyecto Parque Infantil Primaveral, ubicado en la zona de Robledo Primaveral, aprovechando una prometedora zona verde en la calle 97 como sitio potencial para el parque infantil. Su amplitud, accesibilidad y seguridad la convierten en una opción ideal. Además, la cercanía de un mirador sugiere la posibilidad de integrarlo al diseño del parque, brindando un toque único al proyecto. La elección está basada en criterios de seguridad y accesibilidad, estableciendo una base sólida para la siguiente fase del proyecto.

# data[].attributes.headline
2.Interacción con las Autoridades Responsables

# data[].attributes.subject
2.Interacción con las Autoridades Responsables

# data[].attributes.body
Durante esta fase, se establecerá comunicación con las autoridades clave:

Alcaldía de Medellín:

Se contactará al señor Óscar Hurtado Pérez, líder de la Alcaldía, para presentar la propuesta del parque infantil. Se buscará su respaldo y se programará una reunión para discutir la iniciativa.

Líderes de Acción Comunal:

Edison Rodríguez y Deibis Martínez, líderes comunitarios, serán consultados y convocados a reuniones. Su participación será fundamental para involucrar activamente a la comunidad en el proyecto.

Reuniones con la Comunidad:

Se organizará encuentros participativos con la comunidad y la Junta de Acción Comunal. Se discutirá temas claves como la recolección de firmas o poyos: Se organizará campañas para recopilar firmas o muestras de apoyo de los residentes. Esto puede ser un respaldo importante al presentar la propuesta a las autoridades, recursos financieros, permisos y regulaciones municipales.

Entrevistas con Autoridades Locales:

Se llevará a cabo entrevistas con autoridades locales responsables de proyectos comunitarios y parques. Se destacará la importancia del parque en Robledo Primaveral, expresando el interés y respaldo de la comunidad para obtener su colaboración efectiva.

# data[].attributes.headline
3. Parque Sostenible con Materiales Reciclables

# data[].attributes.subject
3. Parque Sostenible con Materiales Reciclables

# data[].attributes.body
Recursos y Permisos de Construcción

Documentación y Permisos:

Se elaborará una documentación precisa con planos, presupuesto y cronograma.

Se indicará el proceso de permisos y uso del suelo.

Presentación a Entidades:

Se enviará el proyecto a entidades públicas como la Alcaldía de Medellín, DPS, Secretaría de Desarrollo Social e INURBE.

Se buscará apoyo financiero adicional de entidades privadas, haciendo enfoque en el uso de materiales reciclables para minimizar costos.

Licitaciones Eficientes:

Se iniciará licitación eficiente para seleccionar una empresa constructora comprometida con la sostenibilidad y el uso de materiales reciclados.

Parque Sostenible con Materiales Reciclables:

Diseño Responsable:

Se buscará la colaboración expertos en diseño urbano para crear un diseño preliminar del parque, priorizando materiales reciclables y sostenibles.

Se asegurará que el diseño refleje las preferencias de la comunidad y las necesidades de los niños.

Presentación Sostenible a la Comunidad:

Se hará la exposición del diseño preliminar en una reunión comunitaria, resaltando la utilización de materiales reciclables.

Se harán ajustes en el diseño según las opiniones de las personas involucradas en el proyecto, asegurando la sostenibilidad y la asequibilidad del proyecto.

# data[].attributes.headline
4.Propuesta a Entidades: Financiamiento Sostenible y Participación Comunitaria

# data[].attributes.subject
4.Propuesta a Entidades: Financiamiento Sostenible y Participación Comunitaria

# data[].attributes.body
Presentación proyecto Parque Primaveral a Entidades:

Se elaborará una propuesta que destaque la necesidad de un parque infantil y será presentada a entidades públicas como la Alcaldía de Medellín, DPS, Secretaría de Desarrollo Social e INURBE.

Se gestionará el respaldo financiero necesario para la construcción del parque.

Apoyo Privado Sostenible:

Se expondrá el proyecto Parque Primaveral a entidades privadas como la Fundación Saldarriaga Concha y Fundación Nutresa, haciendo énfasis en la sostenibilidad y el impacto comunitario.

Se buscará crear alianzas con entidades financieras que compartan nuestro compromiso con la responsabilidad social.

Recursos Financieros Sostenibles:

Actividades de Concientización y Participación:

Eventos Significativos:

Se organizarán eventos de concientización para destacar la necesidad del parque. Jornadas de juegos al aire libre y actividades recreativas servirán para involucrar activamente a la comunidad.

Participación Creativa de Niños:

Incluir a los niños en el proceso creativo mediante concursos de dibujo, permitiéndoles expresar cómo les gustaría que fuera el parque. Sus contribuciones no solo enriquecerán el diseño sino también fortalecerán el sentido de pertenencia y conexión con el proyecto.

# data[].attributes.headline
5.  Financiamiento Sostenible, Participación Activa y Construcción Comunitaria

# data[].attributes.subject
5.  Financiamiento Sostenible, Participación Activa y Construcción Comunitaria

# data[].attributes.body
Recursos Financieros Sostenibles y Participación:

Presentación a Entidades:

Se presentará el proyecto Parque Primaveral a entidades públicas (Alcaldía de Medellín, DPS, Secretaría de Desarrollo Social e INURBE) y privadas (Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Nutresa) enfocada en la sostenibilidad y el impacto comunitario con el fin de hallar el financiamiento para la construcción del parque, destacando nuestro compromiso con la responsabilidad social y la mejora de la calidad de vida.

Actividades de Concientización y Participación:

Se realizarán eventos de concientización, como jornadas de juegos al aire libre y actividades recreativas, para destacar la necesidad del parque infantil y fomentar el apoyo de la comunidad.

Se harán partícipes los niños mediante concursos de dibujo, permitiéndoles expresar sus ideas sobre cómo les gustaría que fuera el parque.

Licitación y Construcción Comunitaria:

Selección Responsable de Contratista:

Cuando los fondos necesarios estén asegurados, se iniciará el proceso de licitación y se tendrá en cuenta la propuesta que mejor se alinee con las necesidades y preferencias de la comunidad, garantizando un impacto positivo.

Construcción Supervisada por la Comunidad:

Se iniciará la construcción la construcción del parque una vez se tenga la empresa contratista.

La supervisión estará a cargo de representantes de la comunidad beneficiaria, asegurando que la construcción refleje fielmente las expectativas y necesidades locales.

# data[].attributes.body
Se garantizará el progreso constante del proyecto Parque Primaveral mediante un seguimiento riguroso. La participación continua de la comunidad será esencial en todas las fases, asegurando que sus voces permanezcan fundamentales. Se adaptará el proyecto a la realidad local, cumpliendo con la normativa vigente. Se harán célebres logros intermedios para fomentar un sentido de logro compartido. Se capacitará a la Junta de Acción Comunal (JAC) para el mantenimiento del parque y promoveremos la participación comunitaria en jornadas de voluntariado. Evaluaciones periódicas nos permitirán aprender y optimizar estrategias. Este enfoque no solo construirá un parque, sino también fortalecerá la colaboración y el impacto sostenible en la comunidad. ¡Adelante con este proyecto transformador!