# data[].attributes.body
Esteira acumuladora opd 7974 liberada para elétrica

# data[].attributes.body
Esteiras aceleradoras 1 e 2 marel liberadas para eletrica

# data[].attributes.body
Checadora de caixas liberada para elétrica

# data[].attributes.body
Rejeito de caixas marel, liberada para elétrica

# data[].attributes.body
Esteira curva marel pós rejeito, liberada para elétrica

# data[].attributes.body
Esteira aceleradora marel, liberada para elétrica

# data[].attributes.body
Esteira elevatória marel, liberada para eletrica

# data[].attributes.body
Esteiras aéreas reta marel, liberadas para eletrica- 2 unidades

# data[].attributes.body
Esteiras curva 1 e 2 marel liberada para etapas de elétrica - 2 unidades

# data[].attributes.body
No frango inteiro falta posicionar apenas a esteira girafa que coleta o pacote das mesas e vai para a padronização, Previsão de liberar até 04:00h

# data[].attributes.body
Liberado - Frango inteiro

# data[].attributes.body
Liberado - Frango Inteiro

# data[].attributes.body
Liberado - Frango Inteiro

# data[].attributes.body
Liberado - Frango Inteiro

# data[].attributes.body
Liberado - Frango Inteiro

# data[].attributes.body
Esteira curva opd 5419 finalizada parte mecânica e disponível para a etapa elétrica

# data[].attributes.body
Esteira transportadora reta opd 5420, finalizada parte mecânica e disponível para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Esteira transportadora reta opd 7973, finalizada e disponível para elétrica

# data[].attributes.body
Esteira posicionada liberada pra eletrica

# data[].attributes.body
Posicionada, aguardando utilidades.

# data[].attributes.headline
Esteira que coleta pacote usivac OPD 7761

# data[].attributes.subject
Esteira que coleta pacote usivac OPD 7761

# data[].attributes.body
Esteira posicionada liberada pra eletrica

# data[].attributes.body
Esteiras aceleradoras marel posicionadas e liberadas para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Posicionada, aguardando utilidades elétrica. (frango inteiro).

# data[].attributes.body
Checadora de peso posicionada e liberada para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Posicionada, aguardando utilidades.

# data[].attributes.headline
Rejeito de caixas bizerba posicionada e liberada para etapas seguintes

# data[].attributes.subject
Rejeito de caixas bizerba posicionada e liberada para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Posicionada, aguardando utilidades.

# data[].attributes.body
Esteira aceleradora marel liberada e disponível para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Esteira aérea opd 7975 finalizada e pronta a para a elétrica

# data[].attributes.body
Esteira curva marel pós rejeito liberada para etapas seguintes

# data[].attributes.headline
Esteira girafa de pacotes usivac OPD 7762

# data[].attributes.subject
Esteira girafa de pacotes usivac OPD 7762

# data[].attributes.body
Esteira posicionada e liberada pra eletrica

# data[].attributes.body
Esteira elevatória marel posicionada e liberada para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Esteira de pacotes usivac OPD 7763 posicionada e liberada pra elétrica

# data[].attributes.body
Esteiras aéreas retas marel 1 e 2 posicionadas e disponíveis para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Reservatório BL MI posicionado, aguardando utilidades.

# data[].attributes.body
Esteiras curvas aéreas 1 e 2 marel posicionadas e liberadas para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Posicionada tbm liberada para infra

# data[].attributes.body
Posicionada, liberado para utilidades elétrica.

# data[].attributes.body
Esteira curva opd 5419, finalizada parte mecânica e disponível para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Etapa estrutural do mezanino parada 1 finalizada e terminando parte de fechamentos e acabamentos

# data[].attributes.body
Posicionada, liberado para utilidades.

# data[].attributes.body
Esteira transportadora reta opd 5420, finalizada parte mecânica e disponível para etapas seguintes.

# data[].attributes.body
Esteiras alimentação da balança,rejeito Embaladora,reservatorio,checadora de peso todas posicionadas,liberadas para decer a infra.

# data[].attributes.body
Posicionando Armarios

# data[].attributes.body
Equipamento posicionado, liberado para utilidades.

# data[].attributes.body
Esteira transportadora reta opd 7973 finalizada parte mecânica e disponível para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Esteira da coxa posicionado

# data[].attributes.body
4 multicabecais no lugar, ajustando armários , colocando quadros da Marel

# data[].attributes.body
Posicionada, liberado para utilidades.

# data[].attributes.body
Esteira aérea opd 7975, finalizada parte mecânica e liberada para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Balança e quadro posicionado

# data[].attributes.body
Esteira da coleta da perna da foodmate OPD 7959 feita alterações conforme projeto pronta pra receber elétrica e utilidades

# data[].attributes.body
Esteira posicionada pra passagem de cabo elétrico.

# data[].attributes.body
Esteira de coleta de miúdos pronta, adequada conforme projeto e posicionada

# data[].attributes.body
Para compensar o comprimento faltante na esteira de retirada de caixas da Smartline, será adequada e posicionada uma esteira aceleradora nesse ponto sinalizado. Nesse caso teremos que prever o acionamento desse motoredutor ( OBS: Podemos utilizar o acionamento da esteira de entrada que não será mais ligado o motoredutor) ADQ por conta da equipe terceira SSA

# data[].attributes.body
Todos os equipamentos foram devidamente desenergizados e bloqueados, conforme previsto no memorial descritivo de desligamento da primeira etapa.

# data[].attributes.headline
ESTEIRA RECIRCULAÇÃO SMARTILINE  OPD 2108

# data[].attributes.subject
ESTEIRA RECIRCULAÇÃO SMARTILINE  OPD 2108

# data[].attributes.body
Esteira recirculação smartiline marel OPD 2108, liberada para elétrica

# data[].attributes.body
Esteira aérea opd 7970, finalizada parte mecânica e liberada para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Será reduzido o comprimento dessa esteira pulmão de entrada da Smartline para compensar essa diferença do projeto, nesse caso ela será só acumulo sem necessidade de ligar a motorização. ( Adequação será feita pela equipe terceirizada pela SSA)

# data[].attributes.body
Nivelando para iniciar o processo de solda dos módulos.

# data[].attributes.body
Esteira aérea 7970 liberada para a elétrica

# data[].attributes.headline
ESTEIRA RECIRCULAÇÃO SMARTILINE OPD 2108

# data[].attributes.subject
ESTEIRA RECIRCULAÇÃO SMARTILINE OPD 2108

# data[].attributes.body
Esteira recirculação smartiline marel opd 2108, finalizada parte mecânica, liberada para etapas seguintes

# data[].attributes.body
Com essa divergência está comprometendo os corredores e transferências das esteiras previstas no projeto. Precisamos marcar uma reunião urgente para tomar uma decisão.

# data[].attributes.body
Conexões no CCM Usinox todas finalizadas.

# data[].attributes.body
Levando o primeiro armário da marel pra dentro

# data[].attributes.body
Esteira pós classificadora marel, opd 7972, liberada para ligação elétrica

# data[].attributes.body
Classificadora marel posicionada

# data[].attributes.body
Esteira de retirada das caixas, projeto executivo estava considerando o comprimento de 725mm para fora da Smatline

# data[].attributes.body
Software do processo da Sala de Cortes atualizado. Ajustado os IP dos acionamentos conforme solicitado pela equipe de automação da SSA.

# data[].attributes.body
OPD - 7972 - foi pro lugar,liberada

OPD - 1269 - foi pro lugar,liberada

OPD - 1264 - foi pro lugar,liberada

OPD - 7805 - foi pro lugar,liberada

OPD - 7808 - foi pro lugar,liberda

# data[].attributes.body
Bases do mezanino todas posicionadas.

# data[].attributes.headline
Esteira opd 7969-24 posicionada e pronta para ligação da motorização 

# data[].attributes.subject
Esteira opd 7969-24 posicionada e pronta para ligação da motorização 

# data[].attributes.body
Esteira pós classificadora marel, posicionada

# data[].attributes.body
Todas as esteiras já foram retiradas e liberado espaço pro pessoal da Kucmaq fazer o reposicionamento da nórea…

Iniciado as adequações na esteira que coleta miúdos… ouve uma mudança da sequencia de montagem por conta de que o pessoal da kucmaq precisou de bastante espaço para fazer as mudanças na linha de borra do frango inteiro.

# data[].attributes.body
Na máquina instalada está com comprimento 2025mm, totalizando a diferença de 510mm

# data[].attributes.body
esteira de coleta de pacotes de miúdos já está feita as alterações e posicionada…

Aguardando elétrica

# data[].attributes.body
Sala com todos os equipamentos que interferiram na montagem já foram retirados…

Plataforma já está posicionada conforme layout…

# data[].attributes.body
Módulo esteira aceleradoras comprimento 1515mm no projeto recebido