# data[].attributes.body
Benötigte SWE:

Für D2 und D3 / M1 und M2:
s. Iteration I.
Unseren Anforderungen können nur Schrittweise erfüllt werden und wir gehen von einer langfristigen Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung aus.

Für D8: Update des Recommender-Plugins auf die neuen ILIAS Versionen

Fertigstellung und Abnahme bis:
Plugin AP 1 ab 01.09.2023 einsatzbereit sein (vorher getestet und implementiert)

Beauftragung Entwicklungsfirma bis:

Anforderungserhebung bis:

# data[].attributes.body
D2: Instrument zur individualisierten Profilbildung (alt: IiP/SIMo) mit entsprechenden Feedback-Optionen und Tipps

D3: Reflexionsbaukasten (SILe) für Studierende
M1: Anpassung der Selbstreflexionsinstrumente aufgrund der Evaluationsergebnisse.
M2: Pilotierung und Evaluation der verbesserten  Selbstreflexionsinstrumente.

D4: Fortbildung für Digital Learning Scouts
M1: Fachgespräche und qualitative Bedarfsanalyse in Austausch mit AP 2: Was Wissen ausgebildete Digital Learning Scouts zum Thema SLK? Sind sie in der Lage, andere Studierende zur Selbstreflexion zu motivieren und den sinnvollen Umgang mit den Selbstlerninstrumenten zu vermitteln? In welcher Hinsicht soll ihr Wissen und Können erweitert werden, damit sie die Verwendung der Selbstreflexionsinstrumente unterstützen können?

M2: Je nach ermittelten Bedarfen wird eine weiterführende Lerneinheit zu Inhalten und zur Anwendung der Selbstreflexionsinstrumente entwickelt.
(WISE 2022 / Meilenstein / WISE 2023)

D5: Materialien für Lehrende
M1: Entwicklung von Materialien zur Sensibilisierung der Lehrenden für SLK und Motivationsverhalten von Studierenden als Ergänzung der Toolbox (AP 3), unterstützt durch DigitalScouts.

D6: Strukturelle Verankerung der Angebote und Transferkonzepte
M1: Es findet Austausch mit Mitarbeitenden anderer Projekte und Abteilungen statt. Es werden mögliche Kooperationsbeziehungen gesucht,  Schnittstellen identifiziert und Synergien geschaffen.

M2: Die Projektergebnisse werden im Rahmen von Konferenzbeiträgen und/oder Publikationen der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.

D7: Wissensrepräsentation zu Formeln
M1: Integration der Operationalisierung von Wissensrepräsentationen in den Prototyp des Empfehlungsalgorithmus

D8: Prototyp Empfehlungssystem
M1: Erste Pilotierung des Prototypen inklusive Verbesserungen basierend auf Wissensrepräsentationen und den Simulationen auf den vorherigen Pilotierungsdaten im Sommer 2023
M2: Analyse der Pilotierung im Sommer 2023
M3: Zweite Pilotierung eines modifizierten Prototyps inklusive Verbesserungen basierend auf Wissensrepräsentationen und den Simulationen auf den vorherigen Pilotierungsdaten im Winter 2023/24

D9: Anpassung und Nutzung IiP (SILe)
M1: Selektion der für die adaptiven Trainings sinnvoll anzuwendenen IiP(SILe)-Items
M2:  Adaption der IiP-Items (SILe) auf die adaptiven Trainings

# data[].attributes.body
D1: Raster zu förderunsgbedürftigen Aspekten der SLK

M1: Prüfung vorhandener Maßnahmen, Materialien und Forschungsbefunde zu Selbstlernkompetenzen von Studierenden.
M2: Bestimmung und Dokumentation der förderungsbedürftigen Aspekte der SLK.
M1: Berücksichtigung der Ergebnisse von M1 und M2 in die AG Kompetenumodell.

D2: Instrument zur individualisierten Profilbildung (IiP) mit entsprechenden Feedback-Optionen und Tipps
D3: Reflexionsbaukasten für Studierende

M1: Bestimmung der passenden Form und Umfang der Selbstreflexionsinstrumente (IiP und RBK).
M2:  Bestimmung der Aspekte der SLK, die im IiP und RBK gefördert werden.
M3: Recherche und Selektion wissenschaftlich evaluierten Skalen und Messinstrumente.
M4: Selektion und Formulierung der Items für die Erhebungen.
M5:  Recherche und kritische Überprüfung von wissenschaftlichen Theorien und forschungsbasierten Empfehlungen zur Steigerung der SLK.
M6: Ableitung und Formulierung von passenden Feedbacktexten und Strategieempfehlungen. Beispielsweise in Form von Lernmodulen (aus optes).
M7: Umsetzung der Selbstreflexionsinstrumente auf der Lernplattform ILIAS.
M8: Pilotierung und Evaluation der Selbstreflexionsinstrumente.

D6: Strukturelle Verankerung der Angebote und Transferkonzepte
M1: Es findet Austausch mit Mitarbeitenden anderer Projekte und Abteilungen statt. Es werden mögliche Kooperationsbeziehungen gesucht,  Schnittstellen identifiziert und Synergien geschaffen.

M2: Die Projektergebnisse werden im Rahmen von Konferenzbeiträgen und/oder Publikationen der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.

D7: Wissensrepräsentation zu Formeln
M1: Wissensrepräsentation für Polynome
M2: Erweiterung der Wissensrepräsentation auf allgemeinere Formeln
M3: Operationalisierung der Wissensrepräsentationen zur Integration in das Empfehlungssystem

D8: Prototyp Empfehlungssystem
M1: Analyse und Simulationen mit den Prototypdaten aus 2020 und 2021.
M2: Pilotierung Sommer 2022.
M3: Analyse der Pilotierungsdaten aus 2022.
M4: Pilotierungspartner*innen werden benötigt.

D9: Anpassung und Nutzung IiP
M1: Austausch über die Entwicklung des IiP

# data[].attributes.body
Für D4 mit AP 2: Das Angebot ist ergänzent zur Ausbildung für DLS. Eine erste Version der Ausbildung für DLS soll vorher entwickelt und pilotiert sein.

Für D8: Einsatz des Recommenders an möglichst vielen Standorten um eine möglichst große Zahl an Nutzerdaten sammeln zu können

Für D9 mit AP 1 (MOS): Gemeinsame Pilotierung ist für das kommende WS geplant.

Für alle disseminierten Materialien mit AP 5: Disseminiert werden nur evaluierten Materialien.

# data[].attributes.body
Für D2 und D3/ M2 mit AP 4,5 und 7:
s. Iteration I

Für D4/ M1 und M2 mit AP 2: Das Angebot ist ergänzend zur Ausbildung für DLS. Der enge Austausch mit AP 2 ist Voraussetzung für D4. Im Februar für M 1 / im Sommer für M 2 - Einsatz dann im Wintersemester 2023

Für D 8:
Die Qualität des Recommenders ist Abhängig von der Zahl der gesammelten Nutzerdaten. Deshalb ist ein Einsatz des Systems an möglichst vielen Standorten unabdingbar.

# data[].attributes.body
Für D4/D5/ M1 mit AP 5: Evaluationskonzept für die Evaluation des Einsatzes der DLS

Für D4/D5/ M2 M3 mit AP 1/AP 3: Materialien für den Digitalbaukasten aus AP1/AP3: Workshop AP1 für die DLS; Lernmodule Selbststudium; SiMo/SiLe;  Bereitstellung des Tools, Anwendungsleitfaden Adaptives Lernen; Angepasste Optes-Lernmodule; Informationen für das Modulhandbuch; Einbeziehung der Erfahrungen aus den Pilotierungen an der DHBW und TH OWL

Für SWE mit AP3/AP4: Festlegung auf SWE-Vorhaben

# data[].attributes.body
Für D4/D5/ M1 mit AP 5: Evaluationskonzept für die Evaluation des Einsatzes der DLS bzw. der Lehrenden

Für D4/D5/ M2 M3 mit AP 1/AP 3: Materialien für den Digitalbaukasten aus AP1/AP3 (bis Anfang 2023) /AP6

Für D4/M5: Mit allen Hochschulen

Für D6 Dissimination mit AP 6

Für SWE mit AP3: Festlegung auf SWE-Vorhaben

# data[].attributes.body
Für D1/ M1 mit AP 1, 2 + did. Beratung:
Austausch zur (Weiter-) Entwicklung der Toolbox

Für D1/ M1 mit AP 4 und externe Softwareentwicklung:
Umsetzung Toolbox auf ILIAS-Installation inkl. zusätzlicher Softwareentwicklung

Für D1 + D2 + D3/ M2 mit AP 5:
Evaluation der Toolbox, der Handreichungen sowie der Ausbildung und der Einsatz der DigitalLearningScouts

Für D3 + D4/ M1 mit AP 2:
Austausch zu bzw. Weiterentwicklung der DLS-Ausbildung sowie Ergänzung der Toolbox durch Methodenkoffer

# data[].attributes.body
Für D1/ M1-4 mit AP 1-3: Anforderungserhebungen

# data[].attributes.body
Für D1/ M1 mit AP 1, 2 und 3: Abfrage was in Iteration 2 evaluiert werden kann
Für D1/ M2 und M3 mit AP 1, 2 und 3: Entwicklung der Evaluationstools in enger Absprache mit den APs 1-3

Für D2/ M1 mit AP 1, 2 und 3: Durchführung der Evaluation selbst
Für D2/ M3 mit AP 1, 2 und 3: Präsentation der Ergebnisse/Erkenntnisse der Evaluation
Für D2/ M4 mit AP 1, 2 und 3: Rückmeldungen aus den APs 1-3 zum Evaluationskonzept sammeln

Für D3/D4 mit AP7

# data[].attributes.body
Für D1 / M1: Zusammenarbeit mit entsprechenden APs
Für D1 / M2 mit allen APs: Zusammenarbeit mit entsprechenden APs

Für D2 / M1 mit allen APs: Zusammenarbeit

Für D4 / M1 mit allen APs: Gemeinsame Abstimmung und Strukturen (z.B. in VCs und QTs)

D5 / M2 mit AP 5: Abstimmung zur externen summativen Evaluation; Start: Juli 2023 (Ausschreibung etc.)

Für D6 / M1 mit allen APs: Alle APs füllen ihre Masterpläne aus

Für D7 / M2 mit allen APs: Arbeiten an der Abschlusspublikation

Für D8 / M1: Proreaktionen auf die Anfragen von anderen APs.
/ M2 mit allen APs: Terminierung Ilias 8 Veröffentlichung und Bereitstellung der neuen Plugins

# data[].attributes.body
Für D3/ M3 mit AP 1-7: Disseminationsmaterialien zur Verfügung stellen

# data[].attributes.body
Für D1/ M1 mit AP 1, 2 + 8:
Austausch zur Weiterentwicklung und Finalisierung der Toolbox

Für D1/ M1 mit AP 4 und externe Softwareentwicklung:
Umsetzung Toolbox auf ILIAS-Installation inkl. zusätzlicher Softwareentwicklung

Für D1 + D2 mit AP 5:
Evaluation der Toolbox, der Handreichungen sowier Einsatz der DigitalLearningScouts

Für D3 + D4/ M1 mit AP 2:
Austausch zu bzw. Weiterentwicklung bzw. Finalisierung der DLS-Ausbildung sowie Ergänzung der Toolbox durch Methodenkoffer

Für D1/M4 + D5/ M1 mit AP 6:
Absprache Präsentation bzw. Publikation der Ergebnisse

# data[].attributes.body
Für D5/M1-2 mit AP 1-3: Bestenfalls mit Beta von ILIAS 9: Terminfindung, Vorstellung der neuen Funktionen

Da durch das Projekt keine großen neuen Funktionen, sondern eher mehrere kleinere Verbesserungen an der Software vorgenommen wurden, ist ein projektinterner Workshop (wie im Antrag genannt) ggfs. überflüssig. Die jew. APs sind/waren im direkten Austausch mit AP4 und den Entwicklern, sodass die fertigen Funktionen bereits vor Veröffentlichung von ILIAS 9 bekannt sind. Eine kurze Vorstellung im Projekt kann natürlich dennoch geplant werden. Spannender ist jedoch vermutlich die Vorstellung von komplexen Entwicklungen, wie den Plugins.

# data[].attributes.body
Für D1/ M1 mit AP 1, 2 und 3: Abfrage was in Iteration 3 evaluiert werden kann
Für D1/ M2 und M3 mit AP 1, 2 und 3: Entwicklung der Evaluationstools in enger Absprache mit den APs 1-3

Für D2/ M1 mit AP 1, 2 und 3: Durchführung der Evaluation selbst
Für D2/ M3 mit AP 1, 2 und 3: Präsentation der Ergebnisse/Erkenntnisse der Evaluation
Für D2/ M4 mit AP 1, 2 und 3: Rückmeldungen aus den APs 1-3 zum Evaluationskonzept sammeln

Für D3/ M1 und M2 mit AP7 bzw. mit externer Firma: Absprache und Entwicklung eines Leitfadens für die externe summative Evaluation

Für D4/M1 mit AP6 und AP7: Wie können wir die Ergebnisse sinnvoll und für das Projekt gewinnbringend verwenden? Wie sollten die Ergebnisse der summativen Evaluation aufgebaut sein, dass sie hilfreich sind?

# data[].attributes.body
Für D3/ M3 mit AP 1-7: Disseminationsmaterialien zur Verfügung stellen

# data[].attributes.body
Für D1 / M1: Zusammenarbeit mit entsprechenden APs
Für D1 / M2 mit allen APs: Zusammenarbeit mit entsprechenden APs

Für D2 / M1 mit allen APs: Zusammenarbeit

Für D4 / M1 mit allen APs: Gemeinsame Abstimmung und Strukturen (z.B. in VCs und QTs)

D5 / M2 mit AP 5: Abstimmung zur externen summativen Evaluation

Für D6 / M1 mit allen APs: Alle APs füllen ihre Masterpläne aus

Für D7 / M3 mit allen APs: Alle APs reichen ihre Artikel für die Abschlusspublikation ein

Für D8 / M1: Proreaktionen auf die Anfragen von anderen APs.
/ M2 mit allen APs:
Terminierung Ilias 8 Migration und Bereitstellung der neuen Plugins
/ M3 mit AP7, insbesondere mit dem Projektmanagement: Abstimmung der Strategie zu verfolgen
/ M4 mit allen APs: Installation vom "maxima server" für Optes Inhalten auf www.digikos.de und dev.digikos.de

# data[].attributes.body
Benötigte SWE:

Für D2 und D3 / M1:
s. Iteration I.
Die beauftragten Softwareentwicklungen sind in Bearbeitung und sollen bis zur nächsten Pilotphase fertiggestellt und in Nutzung sein. Wir befinden uns derzeit am Anfang der ersten Testphase.

Anforderungserhebung bis: April 2022

Beauftragung Entwicklungsfirma bis: Oktober 2022

Fertigstellung und Abnahme bis: August 2023

Für D8: Update des Recommender-Plugins auf die neuen ILIAS Versionen

# data[].attributes.body
Benötigte SWE: weitere Entwicklungsaufträge für ILIAS (Stack JSX-Graph, Datei im Kioskmodus des LSO, ggf. Lernmodul Suchfunktion,

Für D2/D3 / M1/M2:

Fertigstellung und finale Abnahme bis: 07.2024

Beauftragung Entwicklungsfirma bis: Anfang 2024

Anforderungserhebung bis:  Ende 2023

# data[].attributes.body
Für D4/D5 / M1/M2: Weiterentwicklung Kollaborations- und Kommunikationsfunktionen in ILIAS

Feature Request für Lernsequenz (mit CaT)

Bug-Fixing Kollaborations- und Kommunikationstools ILIAS (neusta)

Fertigstellung und Abnahme bis: 31.3.2023 bzw. 31.12.2023

Beauftragung Entwicklungsfirma bis: 31.12.2023

Anforderungserhebung bis: 30.11.2023

# data[].attributes.body
Benötigte SWE: Was noch geht

Für D2/D3 / M1/M2:

Fertigstellung und Abnahme bis: asap

Beauftragung Entwicklungsfirma bis: asap

Anforderungserhebung bis:  asap

# data[].attributes.body
Benötigte SWE:
s. Iteration I.
Unseren Anforderungen können nur Schrittweise erfüllt werden und wir gehen von einer langfristigen Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung aus.

# data[].attributes.body
Keine SWE nötig

# data[].attributes.body
Eventuell Ersatz für Phrasen-System in der jetzigen ILIAS-Instanz

# data[].attributes.body
Benötigte SWE: Launcher Component
siehe OpenProject für weitere Infos

Für D3 / M3: für einen ansprechenderen Downloadbereich (Anpassungen an der Datei und den Taxonomien, siehe OpenProject)

Fertigstellung und Abnahme: ILIAS 9
Beauftragung Entwicklungsfirma erfolgte Ende April 2023

# data[].attributes.body
Benötigte SWE: Anpassungen File Object, Metadaten, Info-Reiter
Siehe Iteration I

# data[].attributes.body
Benötigte SWE:

Für Dx / Mx:

Fertigstellung und Abnahme bis:

Beauftragung Entwicklungsfirma bis:

Anforderungserhebung bis:

# data[].attributes.body
Benötigte SWE:

Für Dx / Mx:

Fertigstellung und Abnahme bis:

Beauftragung Entwicklungsfirma bis:

Anforderungserhebung bis:

# data[].attributes.body
D2: Instrument zur individualisierten Profilbildung (IiP = SIMo) mit entsprechenden Feedback-Optionen und Tipps
D3: Reflexionsbaukasten für Studierende (= SILe)
M1: Finalisierung der qualitätsgesicherten Selbstreflexionsinstrumente.
M2: Testung und Pilotierung des Plugins.
M3: Dissemination der Selbstreflexionsinstrumente mit Importanleitung, Plugin und Lernmaterialien.

D4: Fortbildung für Digital Learning Scouts
M1: Die Lerninhalte werden fortlaufend weiterentwickelt.
M2: Pilotierung und Evaluation eines Workshops für DLS.
M3: Dissemination der finalen Materialien.

D5: Materialien für Lehrende
M1: Durchführung von Informationsveranstaltung(en) für Lehrende.
M2: Gemeinsame Erarbeitung von sinnvollen Anwendungsszenarien.
M3: Die Ziele, die Inhalte und die Anwendung der Selbstreflexionsinstrumente werden in einer Handreichung für Lehrenden beschrieben.

D6: Strukturelle Verankerung der Angebote und Transferkonzepte
M1: Es findet Austausch mit Mitarbeitenden anderer Projekte und Abteilungen statt. Es werden mögliche Kooperationsbeziehungen gesucht,  Schnittstellen identifiziert und Synergien geschaffen.

M2: Die Projektergebnisse werden im Rahmen von Konferenzbeiträgen und/oder Publikationen der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.

M3: Die qualitätsgesicherten Angebote und Materialien werden als OER disseminiert.

D7: Wissensrepräsentation zu Formeln
M1: Erweiterung und Anpassung der Wissensrepräsentationen mit den Erkenntnissen aus den Pilotdurchläufen
M2: Finalisierte Operationalisierung der angepassten und erweiterten Wissensrepräsentationen mit den Erkenntnissen aus den Pilotdurchläufen liegt vor

D8: Prototyp Empfehlungssystem
M1: Erkenntnisse aus der Analyse und den Simulationen mit den Nutzungsdaten sind in den Empfehlungsalgorithmus integriert
M2: Operationalisierung der angepassten und erweiterten Wissensrepräsentationen ist in den Empfehlungsalgorithmus integriert
M3: Das auf die adaptiven Trainings angepasste IiP (SILe) ist in den Empfehlungsalgorithmus integriert

D9: Anpassung und Nutzung IiP & Reflexionsbaukasten (SIMo + SILe)
M1: Gemeinsame Pilotierung des adaptiven Trainings und der Selbstreflexionsinstrumente.
M2: Analyse der Erkenntnisse aus der Nutzung der Selbstreflexionsinstrumente ist durchgeführt
M3: angepasste Selbstreflexionsinstrumente (SIMo & SILe)-Items wurden modifiziert
M4: Mögliche Rückschlüsse der Auswertung der angepassten Selbstreflexionsinstrumente auf die adaptiven Trainings sind abgeleitet

# data[].attributes.body
D4: Weiterentwicklung/Verstetigung Digitalbaukasten
M1: Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Einsatz der ersten Produktversion: Systematisierung und Aufbereitung Aufbereitung der Materialien aus den Koopeartionen an der HSBI. Erstellung Anwendungshinweise.
M2: Finalisierung des Digitalbaukastens: Eingliederung der Materialien in inhaltliche Struktur des Digitalbaukastens
M3: Entwicklung Verstetigungskonzept: Bereitstellung der Materialien auf digikos.de

D5: Angepasstes und erweitertes Ausbildungskonzept um die Verwendung der Lehrenden-Toolbox / Verstetigung
M1: Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Einsatz der ersten Produktversion: Erweiterung um die Inhalte von AP1 und AP3, Finalisierung und Einsatz Lernmodule Peer-Learning und Medeindidaktische Anleitung, Anwendung des Ausbildungs- und Einsatzkonzepts auf eine neue Kohorte
M2: Finalisierung des Ausbildungskonzept: Erstellung finales Modulhandbuch inklusive der Kompetenzen, Formulierung Anwendungshinweise für Nutzer:innen
M3: Entwicklung Verstetigungskonzept

D6: Handreichung zur Dissemination
M1: Handreichung Digitalbaukasten: Erstellung Anwendungshinweise des Digitalbaukastens
M2: Handreichung Ausbildungskonzept: Erstellung Anwendungshinweise des Digitalbaukastens

# data[].attributes.body
D1: Toolbox für Lehrende im Hinblick auf Methoden zur Unterstützung der SLK und Motivation Studierender
M1: Weiterentwicklung und Finalisierung der Toolbox (u. a. anhand der Evaluationsergebnisse)
M2: Erneute Pilotierung und Evaluation Toolbox
M3: Entwicklung Verstetigungskonzept
M4: Präsentation bzw. Publikation der Ergebnisse

D2: Konzepte zur Analyse von Nutzerdaten und entsprechende Handreichungen für Lehrende
M1: Finalisierung der Handreichung zu Analyse von Nutzerdaten  (u. a. anhand der Evaluationsergebnisse)
M2: Pilotierung und Evaluation der Handreichung zu Analyse von Nutzerdaten

D3: Erweiterte Ausbildung für DigitalLearning Scouts
M1: Weiterentwicklung und Finalisierung der bereits im Regelbetrieb implementierten Ausbildung für DLS  (u. a. anhand der Evaluationsergebnisse)
M2:  Entwicklung Verstetigungskonzept

D4: Adaptierter Methodenkoffer für DigitalLearning Scouts (AP 2) an die Lehrenden-Toolbox
M1: Fortführung Identifikation und Integration einzelner Inhalte des Methodenkoffers für die DLS in die Toolbox für Lehrende
M2: Entwicklung Verstetigungskonzept

D5: Handlungsleitfaden zur Umsetzung des DigitalLearningScout-Konzepts
M1: Austausch mit Mitarbeitenden anderer Projekte und Abteilungen. Suche nach möglichen Kooperationsbeziehungen, Schnittstellen und Synergien
M2: Präsentation bzw. Publikation der Ergebnisse
M3: Finalisierung des Handlungsleitfadens

# data[].attributes.body
In Iteration III können keine SWE mehr beauftragt werden, die in der Projektlaufzeit umgesetzt werden. Feature Freeze für ILIAS 9 war Ende April 2023. Feature Freeze für ILIAS 10 ist Ende April 2024, wird jedoch erst Ende 2024 veröffentlicht und kann damit nicht mehr pilotiert werden. Dennoch können die Gelder sinnvoll in die Zukunft investiert werden und in Funktionen, die für das Projekt auch über die Projektlaufzeit hinaus sinnvoll sind.

D2: Raster der benötigten Software-Vorhaben (ILIAS 10)
M1: Konzeptionierung weiterer Software-Vorhaben
M2: Rücksprache mit Maintainern & Interessensgruppen
M3: Beschlussfähige Feature-Requests für JourFix

D3: Beauftragung und Programmierung (ILIAS 10)
M1: Beauftragung der SWE
M2: Abnahme der SWE (ILIAS 9 + 10)
M3: Testen der SWE und ggfs. Anpassungen (ILIAS 9 + 10)

D4: Testcases, Abnahmeprotokolle, Anwendungsdokumentation (ILIAS 9 + 10)
M1: Erstellen von Testcases
M2: Testen auf Testplattform und Bugreporting
M3: Rollout auf Projektserver (ILIAS 9)

D5: Anwenderworkshops (ILIAS 9)
M1: projektinterne Vorstellung
M2: projektinterne Erprobung und Rollout

D6: Softwarepakete
M1: Bereitstellung in ILIAS 9

# data[].attributes.body
D1: Konzept und Materialien zur Selbstevaluation der APs
M1: Austausch und Absprachen mit den APs 1-3 um die zu evaluierenden Komponenten zu identifizieren
M2: Erstellung eines Evaluationskonzepts für die unterschiedlichen Anforderungen der APs 1-3
M3: Entwicklung der verschiedenen Materialien zur Evaluation der APs (digitale Fragebögen, leitfadengestützte Interviews, ...)
M4: Weiterentwicklung und Anpassung des Evaluationskonzepts und der Evaluationsmaterialien auf der Grundlage der durchgeführten Evaluation und der Rückmeldungen aus den APs

D2: Fortlaufende Evaluationsprozesse
M1: Durchführung und enge Begleitung der Evaluation der Piloten in AP 1-3 der dritten Iteration
M2: Auswertung der gewonnenen Daten und Erkenntnisse
M3: Rückkopplung der Ergebnisse der dritten Evaluationsrunde in die APs 1-3
M4: Weiterentwicklung und Anpassung des Evaluationskonzepts und der Evaluationsmaterialien auf der Grundlage der durchgeführten Evaluation und der Rückmeldungen aus den APs

D3: Leitfaden zur Durchführung der externen, summativen Evaluation
M1: Konzeptphase erst ab Mitte 2023

D4: Ergebnisdokumentation der externen, summativen Evaluation
M1: Konzeptphase erst ab Mitte 2023

# data[].attributes.body
D2: Anwender:innennetzwerk
M2: Netzwerk-Newsletter (Blog und LinkedIn)

D3: Aktualisierung Materialienpool
M2: Materialienpool optes updaten (ca. 1x / Quartal)
M3: Downloadbereich DigikoS pflegen

D4: Informationsveranstaltungen für Projektexterne (nach erster Dissemination)
M1: Konzept Info-Veranstaltung
M2: Durchführung Info-Veranstaltungen

D5: Dokumentation Netzwerktreffen & Beirat (sobald Anwendergruppe besteht)
M1: Konzept und Klärung Zuständigkeiten
M2: Einberufung und Durchführung von Sitzungen

# data[].attributes.body
D1: Kooperationsstrukturen
M1: Kooperationsmöglichkeiten mit externen Partnern werden bei Bedarf unterstützt
M2: Etablierte Kooperationsstrukturen werden fortgeführt

D2: Dokumentation Meilensteinplannung
M1: Liegt bereits vor und wird entsprechend ergänzt

D3: Steuerungsmechanismen
M1: Werden fortgeführt

D4: Aufbau und Pflege von Kommunikations- und Dokumentationsstrukturen
M1: Fortführung und Pflege der Strukturen

D5: Etablierte Qualitätssicherung
M1: Fortführung der bestehenden Strukturen
M2: Auftrag für die externe summativen Evaluation wurde vergeben und wird bis Projektende abgewickelt

D6: Dokumentation Statusberichte und Masterpläne
M1: Masterpläne 2023 und 2024 sind abgeschlossen und in OpenProject dokumentiert
M2: Watchlist wird fortgeführt

D7: Strukturen zur Wissensdokumentation
M1: Etablierte Strukturen werden gepflegt
M2: Projektergebnisse und -inhalte werden im Sinne des Wissensmanagement dokumentiert
M3: Abschlusspublikation in Form eines Sammelbandes wird geplant und liegt bis Projektende vor

D8: Projektinfrastruktur und Begleitung der laufenden Piloten und der Dissimination
M1: Supportanfragen
M2: Upgrade und Betreuung von Plugins Implementation
auf den Projekt Plattformen
M3: Strategie für die Fortführung der Infrastrukturwartung nach Projektende klären
M4: sicherstellen, dass die
Ressourcen aus dem vorherigen Projekt bestehen und weiter zugänglich bleiben.

...

# data[].attributes.body
D4: Weiterentwicklung/Erweiterung Digitalbaukasten (Methodenkoffer) um die Toolbox für Lehrende / Digitalbaukasten - Zusammenführung des Methodenkoffers und der Toolbox zum Digitalbaukasten für Studierende und Lehrende
M1: Einbeziehung der Erkenntnisse der Pilotphase
M2: Überführung des Prototypen zur  ersten Produktversion
M3: Erstellung von Materialien für den Digitalbaukasten
M4: Einbeziehung der Materialien aus AP3
M5: Verwendung in der Ausbildung und im Einsatz der DLS
M6: Cooperate Design für finale Dissemination erarbeiten

D5: Angepasstes und erweitertes Ausbildungskonzept um die Verwendung der Lehrenden-Toolbox
M1: Einbeziehung der Erkenntnisse der Pilotphase
M2: Überführung des Prototypen zur ersten Produktversion
M3: Einsatz in der Ausbildung der DLS

D6: Handreichung zur Dissemination
M1: Handreichung Digitalbaukasten
M2: Handreichung Ausbildung

# data[].attributes.body
D1: Toolbox für Lehrende im Hinblick auf Methoden zur Unterstützung der SLK und Motivation Studierender
M1: Weiterentwicklung Toolbox (u. a. anhand der Evaluationsergebnisse)
M2: Erneute Pilotierung und Evaluation Toolbox

D2: Konzepte zur Analyse von Nutzerdaten und entsprechende Handreichungen für Lehrende
M1: Entwicklung der Handreichung zu Analyse von Nutzerdaten
M2: Pilotierung und Evaluation der Handreichung zu Analyse von Nutzerdaten

D3: Erweiterte Ausbildung für DigitalLearningScouts
M1: Weiterentwicklung der Ausbildung für DLS  (u. a. anhand der Evaluationsergebnisse)
M2: Pilotierung und Evaluation der Ausbildung sowie Einsatz der DLS

D4: Adaptierter Methodenkoffer für DigitalLearning Scouts (AP 2) an die Lehrenden-Toolbox
M1: Fortführung Identifikation und Integration einzelner Inhalte des Methodenkoffers für die DLS in die Toolbox für Lehrende

# data[].attributes.body
D1: Anforderungserhebung weiterer SWE (ILIAS 9)
M1: Anforderungserhebung AP1
M2: Anforderungserhebung AP2
M3: Anforderungserhebung AP3
M4: Anforderungserhebung AP6

D2: Raster der benötigten Software-Vorhaben
M1: Konzeptionierung weiterer Software-Vorhaben
M2: Rücksprache mit Maintainern & Interessensgruppen
M3: Beschlussfähige Feature-Requests für JourFix

D3: Beauftragung und Programmierung
M1: Beauftragung der SWE
M2: Abnahme der SWE
M3: Testen der SWE und ggfs. Anpassungen

D4: Testcases, Abnahmeprotokolle, Anwendungsdokumentation
M1: Erstellen von Testcases
M2: Testen auf Testplattform und Bugreporting
M3: Rollout auf Projektserver

Aufgrund von Zeitänderungen in der ILIAS-Entwicklung nicht (mehr) realisierbar bis Januar 2024:
D6: Softwarepakete
M1: Bereitstellung in ILIAS 9 (im Trunk)

# data[].attributes.body
D1: Konzept und Materialien zur Selbstevaluation der APs
M1: Austausch und Absprachen mit den APs 1-3 um die evaluierenden Komponenten zu identifizieren
M2: Erstellung eines Evaluationskonzepts für die unterschiedlichen Anforderungen der APs 1-3
M3: Entwicklung der verschiedenen Materialien zur Evaluation der APs (digitale Fragebögen, leitfadengestüzte Interviews,...)
M4: Weiterentwicklung und Anpassung des Evaluationskonzepts und der Evaluationsmaterialien auf der Grundlage der durchgeführten Evaluation und der Rückmeldungen aus den APs

D2: Fortlaufende Evaluationsprozesse
M1: Durchführung und enge Begleitung der Evaluation der Piloten in AP 1-3 der zweiten Iteration
M2: Auswertung der gewonnenen Daten und Erkenntnisse
M3: Rückkopplung der Ergebnisse der zweiten Evaluationsrunde in die APs 1-3
M4: Weiterentwicklung und Anpassung des Evaluationskonzepts und der Evaluationsmaterialien auf der Grundlage der durchgeführten Evaluation und der Rückmeldungen aus den APs

D3: Leitfaden zur Durchführung der externen, summativen Evaluation
M1: Konzeptphase ab Mitte 2023

D4: Ergebnisdokumentation der externen, summativen Evaluation
M1: Konzeptphase ab Mitte 2023

# data[].attributes.body
D2: Anwender:innennetzwerk
M2: Netzwerk-Newsletter

D3: Aktualisierung Materialienpool
M2: Materialienpool optes updaten
M3: Materialienpool DigikoS pflegen
M4: Cooperate Design für finale Dissemination erarbeiten

D4: Informationsveranstaltungen für Projektexterne
M1: Konzept Info-Veranstaltung
M2: Durchführung Info-Veranstaltungen

D5: Dokumentation Netzwerktreffen & Beirat
M1: Konzept und Klärung Zuständigkeiten
M2: Einberufung und Durchführung von Sitzungen

# data[].attributes.body
D1: Kooperationsstrukturen
M1: Kooperationsmöglichkeiten mit externen Partnern werden bei Bedarf unterstützt
M2: Etablierte Kooperationsstrukturen werden fortgeführt

D2: Dokumentation Meilensteinplannung
M1: Umzug der Dokumentationsplattform von ILIAS auf OpenProject ist abgeschlossen
M2: Meilensteinplanung ist in OpenProject (Masterpläne) und in der Iterationsplanung abgebildet

D3: Steuerungsmechanismen
M1: Werden fortgeführt

D4: Aufbau und Pflege von Kommunikations- und Dokumentationsstrukturen
M1: Fortführung und Pflege der Strukturen

D5: Etablierte Qualitätssicherung
M1: Fortführung der bestehenden Strukturen
M2: Koordination der externen summativen Evaluation

D6: Dokumentation Statusberichte und Masterpläne
M1: Masterpläne 2023 und 2024 sind abgeschlossen
M2: Watchlist wird fortgeführt

D7: Strukturen zur Wissensdokumentation
M1: Etablierte Strukturen werden gepflegt
M2: Arbeiten zur Abschlusspublikation werden aufgenommen und durchgeführt

D8: Projektinfrastruktur und Begleitung der laufenden Piloten
M1: Supportanfragen
M2: Upgrade und Betreuung von Plugins Implementation auf den Projekt Plattformen
...

# data[].attributes.body
Benötigte SWE:
Für D2 und D3 / M7 und M8 werden verschiedene kleinere und größere Entwicklungen benötigt.

Fertigstellung und Abnahme bis:
noch nicht bekannt.

Beauftragung Entwicklungsfirma bis:
Anfragen wurden verschickt.

Anforderungserhebung bis:
Februar 2022

# data[].attributes.body
Für D2 und D3/ M7 mit AP 7 (Infrastruktur): In Bezug auf die Umsetzung der Selbstreflexionsinstrumente auf eine ILIAS Installation.

Für D2 und D3/ M7 mit AP 4 und externe Softwareentwicklungen: In Bezug auf ILIAS-Funktionen für die Umsetzung der Selbstreflexionsinstrumente.

Für D2 und D3/ M8 mit AP 5: Evaluation der pilotierten Instrumente.

Für D8/M2 und D8/M3 werden Pilotierungspartner benötigt.

# data[].attributes.body
Für D2/D3/ M2 mit AP 5: Evaluationskonzept für die Evaluation des Einsatzes der DLS (im WS 22/23)

Für D2/D3/ M2 mit AP 1/AP 3: Materialien für den Digitalbaukasten aus AP1/AP3 (WS 22/23)

Für SWE mit AP3: Festlegung auf SWE-Vorhaben

# data[].attributes.body
Für D1/ M1 + M2 mit AP 1, 2 + 8:
Erarbeitung Grundlage SLK, Rücksprache Konzepterstellung und (Weiter-) Entwicklung Toolbox

Für D1/ M2 mit AP 4 und externe Softwareentwicklung:
Umsetzung Toolbox auf ILIAS-Installation inkl. zusätzlicher Softwareentwicklung

Für D1 + D2/M3 + D3/M2 mit AP 5:
Evaluation der Toolbox, der Handreichungen sowie der Ausbildung und der Einsatz der DigitalLearningScouts

Für D3 + D4/ M1 mit AP 2:
Austausch zu bzw. Weiterentwicklung der DLS-Ausbildung sowie Ergänzung der Toolbox durch Methodenkoffer

# data[].attributes.body
Für D1/ M1-4 mit AP 1-3: Anforderungserhebungen
Für D5/M1-2 mit AP 1-3: sofern testbare SWE: Terminfindung, Präsentation und projektinterne Erprobung

# data[].attributes.body
Für D1/ M1 mit AP 1, 2 und 3: Abfrage was in Iteration 1 evaluiert werden kann
Für D1/ M2 und M3 mit AP 1, 2 und 3: Entwicklung der Evaluationstools in enger Absprache mit den APs 1-3

Für D2/ M1 mit AP 1, 2 und 3: Durchführung der Evaluation selbst
Für D2/ M3 mit AP 1, 2 und 3: Präsentation der Ergebnisse/Erkenntnisse der Evaluation
Für D2/ M4 mit AP 1, 2 und 3: Rückmeldungen aus den APs 1-3 zum Evaluationskonzept sammeln

# data[].attributes.body
Für D3/M1 mit AP 3: fehlende Disseminationsmaterialien ergänzen (Studyguide / Umfrage)

# data[].attributes.body
Für D1 / M1 mit allen APs: Zusammenarbeit

Für D2 / M1 mit allen APs: Zusammenarbeit

Für D4 / M1 mit allen APs: Gemeinsame Abstimmung
Für D4 / M4 und M5 mit allen APs: VCs und QTs finden mit allen Projektmitarbeitenden statt

Für D6 / M1: Alle APs füllen ihre Masterpläne aus

Für D8 / M3 mit allen APs: Beschaffung neue Ressourcen (bzw. einrichtung neue Plattformen für Iteration I & II) und Betreuung bestehender

# data[].attributes.body
Benötigte SWE:

Für D2/D3 / M1/M2: Weiterentwicklung Kollaborations- und Kommunikationsfunktionen in ILIAS

Fertigstellung und Abnahme bis: asap

Beauftragung Entwicklungsfirma bis: asap

Erstellung der Feature Requests: 31.05.2022

Anforderungserhebung bis:  31.05.2022

# data[].attributes.body
Benötigte SWE:
-  Badges verschönern
-  ILIAS 10:
Badges in Mitgliedergallerie
-  Better Connect Classroom and Mediacast
-  File-Object: Show number of downloads
(-  Personal Item - Kommentare )
(-  Task to Finish LOC )

Für D1 + D3

Fertigstellung und Abnahme bis:
noch nicht bekannt

Beauftragung Entwicklungsfirma bis:
noch nicht bekannt

Erstellung der Feature Requests: 31.05.2022

Anforderungserhebung bis: 31.05.2022

# data[].attributes.body
Benötigte SWE: In der ersten Iteration erst mal keine SWE-Wünsche, da AP5 erst seit Mitte August 22 vollständig besetzt ist.

# data[].attributes.body
Benötigte SWE: Anpassungen File Object, Metadaten, Info-Reiter
bereits umgesetzt, siehe OpenProject

Für D3 / M3: für einen übersichtlicheren Materialienpool

Fertigstellung und Abnahme bis: ILIAS 9

Beauftragung Entwicklungsfirma bis: April 2023

weitere Anforderungserhebung bis: April 2023

# data[].attributes.body
Benötigte SWE:

Für Dx / Mx:

Fertigstellung und Abnahme bis:

Beauftragung Entwicklungsfirma bis:

Anforderungserhebung bis:

# data[].attributes.body
D1: Dokumentation der Markt- und Literaturanalyse
M1: Erstellung Datensammlung ILIAS
M2: Erstellung kommentierte Literaturliste
M3: Ergebnisse aus M1 und M2 fließen in das Ausbildungskonzept für die Digital Learning Scouts.

D2: Konzepterstellung eines Digitalbaukastens für Digital Learning Scouts
M1: Abstimmung der Bedarfe mit Lehrenden
M2: Entwicklung Prototyp auf Basis der Bedarfe

D3: Konzeption der Ausbildung für Digital Learning Scouts
M1: Abstimmung der Bedarfe mit Lehrenden
M2: Entwicklung Prototyp auf Basis der Bedarfe
M3: Einsatz des entwickelten Prototyps.

# data[].attributes.body
D1: Toolbox für Lehrende im Hinblick auf Methoden zur Unterstützung der SLK und Motivation Studierender
M1: Konzepterstellung einer Toolbox für Lehrende
M2: Entwicklung und Weiterentwicklung Toolbox
M3: Pilotierung und Evaluation Toolbox

D2: Konzepte zur Analyse von Nutzerdaten und entsprechende Handreichungen für Lehrende
M1: Konzepterstellung zur Analyse von Nutzerdaten und entsprechenden Handreichungen für Lehrende
M2: Entwicklung und Weiterentwicklung der Handreichung zu Analyse von Nutzerdaten
M3: Pilotierung und Evaluation der Handreichung zu Analyse von Nutzerdaten

D3: Erweiterte Ausbildung für Digital Learning Scouts
M1: Erweiterung der bereits im Regelbetrieb implementierten Ausbildung für DLS
M2: Pilotierung und Evalulation Ausbildung und Einsatz von DLS

D4: Adaptierter Methodenkoffer für DigitalLearningScouts (AP 2) an die Lehrenden-Toolbox
M1: Identifikation und Integration einzelner Inhalte des Methodenkoffers für die DLS in die Toolbox für Lehrende

# data[].attributes.body
D1: Dokumentation Anforderungserhebung
M1: Anforderungserhebung AP1
M2: Anforderungserhebung AP2
M3: Anforderungserhebung AP3
M4: Anforderungserhebung AP6

D2: Raster der benötigten Software-Vorhaben
M1: Konzeptionierung der benötigten Software-Vorhaben
M2: Rücksprache mit Maintainern & Interessensgruppen
M3: Beschlussfähige Feature-Requests für JourFix

D3: Beauftragung und Programmierung
M1: Beauftragung der SWE
M2: Abnahme der SWE
M3: Testen der SWE und ggfs. Anpassungen

D4: Testcases, Abnahmeprotokolle, Anwendungsdokumentation
M1: Erstellen von Testcases
M2: Testen auf Testplattform und Bugreporting
M3: Rollout auf Projektserver

D5: Anwenderworkshops
M1: projektinterne Vorstellung
M2: projektinterne Erprobung und Rollout

# data[].attributes.body
D1: Disseminationskonzept
M1: Aufbereitung Disseminationskonzept
M2: projektinterne Vorstellung und Diskussion
M3: Fertigstellung des Disseminationskonzepts

D2: Anwender:innennetzwerk
M1: Revitalisierung optes-Anwendernetzwerk
M2: Netzwerk-Newsletter

D3: Aktualisierung Materialienpool optes
M1: Materialienpool vervollständigen
M2: Materialienpool updaten

# data[].attributes.body
D1: Konzept und Materialien zur Selbstevaluation der APs
M1: Austausch und Absprachen mit den APs 1-3 um die zu evaluierenden Komponenten zu identifizieren
M2: Erstellung eines Evaluationskonzepts für die unterschiedlichen Anforderungen der APs 1-3
M3: Entwicklung der verschiedenen Materialien zur Evaluation der APs (digitale Fragebögen, leitfadengestützte Interviews, ...)
M4: Weiterentwicklung und Anpassung des Evaluationskonzepts und der Evaluationsmaterialien auf der Grundlage der durchgeführten Evaluation und der Rückmeldungen aus den APs

D2: Fortlaufende Evaluationsprozesse
M1: Durchführung und enge Begleitung der Evaluation der Piloten in AP 1-3 der ersten Iteration
M2: Auswertung der gewonnenen Daten und Erkenntnisse
M3: Rückkopplung der Ergebnisse der ersten Evaluationsrunde in die APs 1-3
M4: Weiterentwicklung und Anpassung des Evaluationskonzepts und der Evaluationsmaterialien auf der Grundlage der durchgeführten Evaluation und der Rückmeldungen aus den APs

D3: Leitfaden zur Durchführung der externen, summativen Evaluation
M1: Konzeptphase erst ab Mitte 2023

D4: Ergebnisdokumentation der externen, summativen Evaluation
M1: Konzeptphase erst ab Mitte 2023

# data[].attributes.body
D1: Kooperationsstrukturen
M1: Kooperationsstrukturen sind nach außen (Tabelle zu Kooperationsmöglichkeiten, öffentlicher Blog, vgl. AP 6) und innen (Kooperationvertrag, Projektwiki, VCs, QTs) geschaffen

D2: Dokumentation Meilensteinplannung
M1:  Die Meilensteinplanung liegt in Form der überarbeiteten AP-Übersicht, dem Masterplan und der Iterationsplanung vor

D3: Steuerungsmechanismen
M1: Die Vorgaben der Stiftung Innovation in der Hochschullehre werden eingehalten (Berichtswesen); im Bedarfsfall wird die Stiftung kontaktiert
M2: Das Projektmanagement definiert Zuständigkeiten und Fristen

D4: Aufbau und Pflege von Kommunikations- und Dokumentationsstrukturen
M1: Alle Kommunikationsstrukturen sind beschlossen
M2: Ein Wiki ist erstellt, befüllt und steht als Austauschplattform zur Verfügung
M3: Die Kommunikationsstrukturen finden ab April 2022 über OpenProject statt
M4: Es finden monatlich VCs mit dem gesamtem Team statt
M5: Einmal im Quartal finden QTs in (Online-)Präsenz statt
M6: Zur Dokumentation der Beschlüsse, Aufgaben und Informationen aus den VCs und QTs wird im Wiki eine Watchlist fortlaufend geführt

D5: Etablierte Qualitätssicherung
M1: DigikoS-Lenkungsausschuss tagt einmal jährlich im Mai. und bei Bedarf. Die Koordination der Treffen übernimmt das Projektmanagement
M2: Die Geschäftordnung des Lenkungsausschusses ist von allen Verbundpartnern angenommen

D6: Dokumentation Statusberichte und Masterpläne
M1:  Masterpläne für 2021, 2022 und 2023 sind abgeschlossen
M2: Statusberichte und Masterpläne sind im Projektwiki dokumentiert; daraus resultierende Beschlüsse / Informationen für das gesamte Plenum sind in der Watchlist abgebildet

D7: Strukturen zur Wissensdokumentation
M1: Erstellung des Projektwikis ist abgeschlossen
M2: Umzug des Projektwikis in OpenProject ist vollzogen

D8: Projektinfrastruktur und Begleitung der laufenden Piloten
M1: Personalakquise
M2: sicher stellen, dass die Ressourcen aus dem vorherigen Projekt bestehen und weiter zugänglich bleiben.
M3: erste Erkennung von Projektbedürnisse im Bezug von Infrastrukturlandschaft und internen Struktur, Abhängigkeiten mit den anderen APs.
...