# data[].attributes.body
Hermansyah - 41813110073
Palupy Aprilianita Handinny - 41815120141
Annisa Nur Baiti - 41813110140
Aditya Putri Pertiwi - 41815110054
Nurul lailiyah - 41812110124

# data[].attributes.body
1. Gantt Chart

2. PERT
3. NETWORK DIAGRAM

# data[].attributes.headline
2. Jelaskan konsep lag time
dan lead time! Berikan contohnya!

# data[].attributes.subject
2. Jelaskan konsep lag time
dan lead time! Berikan contohnya!

# data[].attributes.body
Pada hubungan pekerjaan satu dengan yang lainnya terkadang terdapat jeda waktu, entah itu Jeda ataupunOverlap. Sebagai contoh Pekerjaan Pengecoran Lantai dengan Pasangan Keramik, tidak mungkin setelah dicor langsung dipasang keramik diatasnya, sehingga terdapat jeda antara pekerjaan pengecoran lantai dengan pasangan keramik.

Misal :
1. Pekerjaan A - 7 hari
2. Pekerjaan B - 4 hari

1. Lag Time : Jeda waktu antara pekerjaan A dengan pekerjaan B. Misal pada pekerjaan B dimulai 2 hari setelah pekerjaan A selesai, maka pada kolom predecessor pekerjaan B diisi "1FS+2".

2. Lead Time : Ovelap waktu antara pekerjaan A dengan pekerjaan B. Misal pada pekerjaan B dimulai 1 hari sebelum pekerjaan A selesai, maka pada kolom predecessor pekerjaan B diisi "1FS-1".
Hubungan antar tugas yang sering digunakan adalah Finish to Start (FS) dan Start to start (SS), untuk penjelasan tentang kapan kita menggunakan FS kapan menggunakan SS silahkan buka Perbedaan Penggunaan Finish to Start (FS) dengan Start to Start (SS) dalam Microsoft Project.

Demikian penjelasan tentang Hubungan Tugas / Predecessor dalam Microsoft Project.

sumber : http://agayuditra.blogspot.co.id/2013/01/penjelasan-hubungan-tugas-predecessor.html

# data[].attributes.headline
1.Berikan contoh konsep FS, FF, SS & SF dalam project TI ! Hubungkan dengan flow SDLC !!

# data[].attributes.subject
1.Berikan contoh konsep FS, FF, SS & SF dalam project TI ! Hubungkan dengan flow SDLC !!

# data[].attributes.body
A.) Contoh konsep FS : [2] membuka file di komputer hanya bisa dikerjakan  setelah [1] membuka folder dimana file disimpan.
B.) Contoh konsep FF : [2]penginstallan aplikasi adempiere dapat dilakukan setelah [1] installasi postgre selesai.
C.) Contoh konsep SS : [2] Untuk  menjalankan aplikasi adempiere [1 ] server harus aktif secara bersamaan
D.) Contoh konsep SF : [2] Jika aktifitas J tidak dapat selesai sebelum aktifitas I dimulai.

# data[].attributes.body
1. Berikan Contoh Konsep FS,FF,SS & SF
2. Jelaskan Konsep Lag Time & Lead Time serta Berikan Contohnya
3. Berikan Contoh Gambar dr PERT, GANTT CHART, & NETWORK DIAGRAM