# data[].attributes.body
1. JANUAR MAKSUM (41815120077)
2. DANNY DARMAWAN (41815120066)
3. ANDARI THERESIA 41815120076
4. CHRISTINA DAME YANTI 41815120100
5. RIDWAN FAUZI (41815120062 )
6. ADITIYA FAHMI (41815120065)

# data[].attributes.body
Finish to Start

Pekerjaan running atau jalankan program dikerjakan setelah dilakukan pembuatan coding program

Finish to FinishPembuatan content website selesai bersamaan dengan design web.

Start to Start

Dalam pembuatan proposal website dapat bersamaan dengan pembuatan mockup website.

Start to Finish

Kegiatan membuat suatu aplikasi android sudah selesai, bila kegiatan upload aplikasi ke playstore di mulai.

SDLC

FS (Finish to Start)

Contohnya : Kegiatan analisis dilakukan apabila kegiatan perencanaan telah selesai.

# data[].attributes.body
Lag Time adalah tenggang waktu antara penyelesaian kegiatan pertama dengan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Contoh kegiatan dinding dikerjakan setelah menunggu pondasi kering bukan setelah kegiatan pondasi selesai.
Konsep Lead Time yaitu tenggang waktu dalam bentuk bilangan negatif, yang ditulis setelah penentuan hubungan pekerjaan

Contoh : Pembeli ingin membeli suatu barang dari suatu toko online, setelah pembeli menemukan barang yang ingin dibeli dia menunggu barang itu sampai di rumah. Dalam waktu tunggu setelah membeli sampai dikirim tersebutlah yang dimaksud dengan lead time .

# data[].attributes.body
3. Diagram pert sebuah ‘aktivitas’ adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan sebuah ‘event’ atau ’acara’ merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan.Diagram PERT memiliki dua komponen utama yaitu aktivitas (activities) dan tonggak event/acara (milestones). Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Activities digambarkan pada busur dan milestones digambarkan pada titik (lingkaran).

# data[].attributes.body
3. Gantt Chart adalah sejenis grafik batang (Bar Chart) yang digunakan untuk menunjukan Tugas-tugas pada Proyek serta Jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Orang atau Departemen yang ditugaskan untuk menyelesaikan Tugas dalam proyek juga harus dituliskan dalam Gantt Chart

# data[].attributes.body
3. Network Diagram adalah merupakan kerangka penyelesaian proyek secara keseluruhan, ataupun masing-masing pekerjaan yang menjadi bagian daripada penyelesaian proyek secara keseluruhan