# data[].attributes.body
El proyecto fue concebido en la década del sesenta y a finales de los setenta se hicieron los primeros estudios. En 1997 se creó la sociedad, que tiene como principales socios en la actualidad al Departamento de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, EPM.

La construcción de la Hidroeléctrica de Pescadero-Ituango o Hidroituango se inició en 2010, y está ubicado en el departamento de Antioquia, a unos 171 kilómetros de Medellín, en tierras de los municipios de Briceño, Ituango y Toledo. Tiene una altura de 225 metros y un embalse de 70 kilómetros de largo, que contendría hasta 2.720 millones de metros cúbicos de agua.

# data[].attributes.body
Prefactivilidad

1. Evaluación potencial hidroeléctrico del cauca medio 1971-1974

2.  Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, Estudio de Factibilidad 1979-1983

3.  Actualización del Estudio de Factibilidad  1998

4.  Estudio de restricciones ambientales 2004

5.  Complementación de la Factibilidad – Estudio de impacto Ambiental 2007

6.  Actualización de la información socioeconómica y predial. 2008-2010

7.  Actualización EIA y diseños detallados para construcción 2008-2010

# data[].attributes.body
Los retrasos han sido una constante en la construcción de la central. El 28 de diciembre de 2015, momento en el que la obra tenía 20 meses de demora, EPM y el consorcio CCC Ituango firmaron un plan de aceleración, con el que se pretendía recuperar hasta 18 meses del retraso.

En 2013, y como primera acción para recuperar el mayor tiempo posible, EPM le solicitó al consorcio, responsable de la ejecución de las obras principales, que iniciara trabajos de manera paralela con el contratista que estaba construyendo los túneles de desvío. Esta determinación conllevaba la necesidad de construir, más adelante, un tercer túnel de desviación que aprovecharía el alineamiento de un cuarto túnel de descarga y en el que se instalarían compuertas de cierre

Los estudios realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos describieron tres escenarios de riesgo crítico y las recomendaciones para su mitigación.

Estos tienen que ver con la ocurrencia de un derrumbe de medianas dimensiones que tapone el vertedero u otro de gran volumen que genere una ola que sobrepase la presa y produzca una avalancha; un segundo panorama es la desestabilización de la presa por las filtraciones registradas desde el domingo; y un tercer peligro por la falta de control de las descargas al río Cauca, lo que puede originar una nueva creciente intempestiva.

# data[].attributes.body
El proyecto cruzan dos fallas geológicas que se llaman Mellizo y Tocayo. En general, una falla es un fracturamiento de la roca. Cuando a uno se la mencionan uno cree que una falla produce terremotos, pero no todas tienen esa capacidad. Tocayo y Mellizo son fallas cortas que no tienen ese potencial de afectación sísmica

En tiempos geológicos, en la cordillera se presentaron megadeslizamientos pero todos ellos son movimientos muy antiguos y, que en los estudios realizados, se muestra que la única posibilidad de que eso se mueva es con grandes terremotos. En la cordillera también hay deslizamientos superficiales pero son como cualquiera de los que ocurre a lo largo de la geografía colombiana, básicamente, son capas del suelo que se deslizan en puntos específicos. (Jimenez, “El problema en Hidroituango es único en el mundo”: diseñador, 2018)