# data[].attributes.body
1.- Es la serie de actividades que nos llevan por el camino adecuado para concluir un proyecto.

2.- Es importante para seguir el camino y ejecutar las tareas en los tiempos que establecimos.

3.- Existen tareas secuenciadas que dada a su complejidad o logística se pueden volver camino crítico y salirnos de esos tiempos comprometen el cumplimiento del proyecto.

# data[].attributes.body
1. Es el tiempo mas corto para obtener el resultado final del proyecto
2. Nos permite conocer la actividades y el tiempo de duración de las mismas.
3. El tiempo máximo permisible de desvió para que no afecte el tiempo de entrega del proyecto.

# data[].attributes.body
1.- son las actividades que impactan directamente con la meta. Estas por lo general son las actividades con mayor tiempo de ejecución.
2.- Porque se tiene una visión general del proyecto, planificación de las actividades, procura de materiales y disposición de los recursos para lograr todos los obejtivos.
3.- Mantener un margen de tiempo para responder en caso de algún retraso.

# data[].attributes.body
r1: identificar que variables pueden crear conflicto en la ejecución de un proyecto en caso de no resolverse
R2: Para tener presente que puntos importantes se deben resolver y dar prioridades y así se pueda lograr el proyecto con éxito
R3: Tiempo que será determinante en el proyecto en caso de no resolver la ruta crítica.

# data[].attributes.body
1. Es la ruta de trabajo que indica el tiempo de un proyecto, donde se consideran tambien situaciones de riesgo e inciertas para hacer una ruta realista.

2. Para planear y ejecturar de manera eficiente los recursos/tiempo de un proyecto.

3. Entiendo que es un factor de retraso por algun imprevisto pero considerado dentro de planeacion de un proyecto

# data[].attributes.body
Respuesta
1. Es el mínimo tiempo estimado entre la primera actividad y la ultima actividad de un un proyecto. Con esto se determinan sobre el tiempo del ciclo en condiciones normales, optimistas y pesimistas
2. Nos permite gestionar un proyecto, usando de manera optima recursos asignados y en tiempos programados
3. El camino critico maneja una holgura de cero. La holgura es un estimado de cuanto puede retrasarse una actividad

# data[].attributes.body
1. ¿Qué es el camino crítico?
2. ¿ Por qué es importante en la gestión de proyectos?
3. ¿ Qué relación existe entre el camino crítico y el concepto de holgura?

# data[].attributes.body
1.- secuencia de tareas en el que todas sus tareas tienen margen total igual a cero. y es el de mayor duración del proyecto.
2.- minimizar el desvío en tiempo y costo del proyecto.
3.- Al ser el crítico debe de considerar una holgura ante cualquier imprevisto o atraso no considerado

# data[].attributes.body
1.- Secuencia de tareas que tienen un margen especifico y no puede ser modificado con el fin de no afectar al proyecto.
2.- Porque garantiza una planificación adecuada de las tareas siempre considerando un enfoca y objetivo claro.
3.- La gestión de los tiempos ya que si un camino critico se sale de control con tiempo de "holgura" se puede recuperar la afectación.

# data[].attributes.body
Jose
1. Es la sucesion de actividades que no pueden retrasarse porque afectan el tiempo de  ejecucion de actividades sucesoras y eventualmente el tiempo de ejecucion del proyecto
2. Nos permite ejecutar proyectos dentro del programa de ejecucion definido sin desvios
3 Nos define tiempos en los que podemos recuperar tiempo perdido

# data[].attributes.body
Respuesta pregunta 1 - Es la secuencia de actividades que generan el camino mas corto para la finalización del proyecto.

Respuesta pegunta 2 - Es importante por que define las actividades a las que se le tiene que poner mayor atención.

Respuesta pregunta 3 - La relación existe en el hecho de que alguna tarea dentro de la ruta critica debiera tener una holgura para poder tener un colchón de tiempo en caso de tener algún contratiempo.