# data[].attributes.body
O método do caminho crítico (CPM) é uma técnica que nos ajuda a identificar as tarefas mais importantes de um projeto e a planejar suas atividades de maneira eficiente. Entendemos que o CPM é crucial para encontrar o caminho mais longo de atividades dependentes que precisam ser concluídas dentro de um prazo específico para que o projeto como um todo seja finalizado a tempo. Se houver algum atraso nas atividades críticas, o cronograma total do projeto será comprometido.

# data[].attributes.body
O processo de encontrar o caminho crítico envolve algumas etapas, como listar todas as atividades do projeto, identificar as dependências entre essas atividades e estimar a duração de cada uma delas. Uma vez identificadas as dependências e o tempo de cada tarefa, é possível criar um diagrama de rede que nos mostra a cronologia das atividades e ajuda a visualizar quais delas são críticas.

# data[].attributes.body
Outro ponto importante é o cálculo da margem de flutuação, que determina o quanto uma atividade pode atrasar sem afetar o projeto como um todo. Tarefas críticas têm margem zero, ou seja, não podem ser adiadas, enquanto tarefas não críticas podem ter uma certa flexibilidade de tempo. Isso nos permite priorizar atividades que precisam ser concluídas com urgência e identificar as que podem ser feitas com mais flexibilidade.

# data[].attributes.body
O CPM também nos permite comprimir cronogramas quando necessário, seja realizando atividades em paralelo (aceleração) ou alocando mais recursos (colisão). Essas técnicas ajudam a manter o projeto dentro dos prazos, mesmo quando surgem imprevistos.

Além disso, compreendemos que o CPM não considera a disponibilidade imediata de recursos, mas, com o nivelamento de recursos, podemos ajustar o cronograma de forma a equilibrar o uso de pessoal e equipamentos. Outra vantagem é que o CPM facilita a comparação entre o progresso atual e as estimativas originais, o que ajuda a planejar futuros projetos de forma mais precisa.

# data[].attributes.body
O CPM também pode ser combinado com outras ferramentas de gestão de projetos, como o diagrama de Gantt, que visualiza o progresso ao longo do tempo, ou a técnica PERT, que lida com a incerteza das estimativas de tempo. Juntas, essas técnicas proporcionam um controle mais detalhado do projeto, permitindo que gestores tomem decisões mais informadas.

Em resumo, o CPM oferece uma visão ampla do projeto, ajuda a evitar gargalos e proporciona um cronograma mais realista, garantindo que o projeto seja concluído com sucesso dentro do prazo estabelecido.

# data[].attributes.body
Diagrama Gantt

# data[].attributes.body
Projeto: Organizar uma Festa de Aniversário

Atividades e Durações:

Escolher o Tema: 2 dias

Enviar Convites: 1 dia (depende do tema)

Comprar Decorações: 1 dia (paralelo)

Planejar o Cardápio: 2 dias

Comprar Comida: 1 dia (depende do cardápio)

Configurar o Local: 1 dia (depende das decorações e comida)

Preparar a Comida: 1 dia (depende da comida)

Receber os Convidados: 1 dia (dia da festa)

Cálculo dos Horários

Escolher o Tema: Início 0, Conclusão 2

Enviar Convites: Início 2, Conclusão 3

Comprar Decorações: Início 2, Conclusão 3

Planejar o Cardápio: Início 2, Conclusão 4

Comprar Comida: Início 4, Conclusão 5

Configurar o Local: Início 5, Conclusão 6

Preparar a Comida: Início 5, Conclusão 6

Receber os Convidados: Início 6, Conclusão 6

Caminho Crítico

O caminho crítico inclui:

Escolher o Tema → Enviar Convites → Planejar o Cardápio → Comprar Comida → Configurar o Local → Receber os Convidados.

# data[].attributes.body
Um exemplo de projeto da Toyota que usou o método do caminho crítico (CPM) e a Técnica de Avaliação e Revisão de Programas (PERT) foi o desenvolvimento do Toyota Prius, o primeiro veículo híbrido produzido em massa no mundo.

Contexto do Projeto:

Nos anos 1990, a Toyota percebeu a necessidade de criar um carro mais eficiente em termos de combustível e mais sustentável, visando reduzir a dependência de combustíveis fósseis e as emissões de carbono. O objetivo era lançar um carro híbrido inovador, o Prius, antes de qualquer concorrente no mercado, o que demandava um rigoroso planejamento de projeto para garantir o cumprimento dos prazos e orçamento.

Aplicação do CPM e PERT:

1. Método do Caminho Crítico (CPM):

A equipe da Toyota usou o CPM para identificar as atividades essenciais (ou críticas) que precisavam ser concluídas no prazo para evitar atrasos no cronograma. Essas atividades envolviam o design do motor híbrido, o desenvolvimento da bateria e a integração dos sistemas eletrônicos. O CPM ajudou a priorizar as tarefas mais críticas, permitindo a gestão eficiente dos recursos e tempo.

2. Técnica de Avaliação e Revisão de Programas (PERT):

O PERT foi aplicado para lidar com as incertezas associadas ao projeto de um veículo completamente novo. A Toyota usou essa técnica para estimar os tempos de conclusão das atividades, levando em consideração os cenários otimista, pessimista e mais provável. Isso permitiu à equipe prever possíveis atrasos e ajustar o cronograma de acordo com as incertezas técnicas no desenvolvimento de novas tecnologias híbridas.

Resultados:

• O projeto foi concluído com sucesso, e o Prius foi lançado em 1997, um ano antes do Honda Insight, seu principal concorrente na época. O uso do CPM e PERT ajudou a Toyota a gerenciar riscos e incertezas, garantindo o cumprimento dos prazos críticos e o controle do orçamento.

• O Prius se tornou um marco na história da indústria automotiva, impulsionando a liderança da Toyota no mercado de veículos híbridos.