# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/3/3-3/21（其中3/17-3/21为项目正式开始第一周）

2. 本周的任务

项目导入，成员介绍

1) 发现问题，界定问题，探索解决方案，初步构思“未来之城“

2) 在哪里建立智慧城市？为什么？

3) 去探索哪些城市的特色？有什么核心功能？

4) 在哪个方面进行创新？

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/3/24-3/28

2. 本周的任务

阅读优秀论文，已有的智慧城市案例，探索解决方案，初步构思“未来之城“的着力点

（1） 包括城市背景简介、预期人口规模、城市的特色、具体功能以及设计的独特性和创新点

（2） 问题界定：清晰界定城市旨在解决的问题，包括问题的背景、影响和紧迫性，以及城市如何针对性地解决这些问题

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/5/5-5/9

2. 本周的任务

进一步解析和聚焦核心问题，提出初步的解决方案；上周同学们一致选择做智慧养老城市，这周聚焦

（1） 现行养老模式具体有哪些特点，又有哪些待改进点？

（2） 从城市、社区、个人三个角度去思考设计智慧养老的必要性和可行性

（3） 设计养老城市的核心概念和创新点

# data[].attributes.body
2025/5/19-5/23 轮空一周（学校学术节）

1. 日期“ 2025/5/12-5/16

2. 本周的任务

根据上周大家的讨论，聚焦出三个核心问题：

（1）老龄化人口遇上数字化时代之后的力不从心，数字鸿沟不可忽视

（2）交通拥堵严重，需要思考新型交通方式，解决“最后一公里”、“半小时生活圈”等实际问题

（3）现有能源体系需要进一步升级，力求绿色、环保、零碳，可持续。

根据前期的磨合、同学们的表现、以及个人意愿进行小组分工

分组针对这三个核心问题探索解决方案

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/5/26-5/30

2. 本周的任务

学习优秀的PBL案例

论文写作和平面图绘制

（1） 平面图的初步设计，包括城市功能区划位置、形状、大小、选材等

（2） 论文的大框架（问题界定的取舍）以及各部分的内容

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/6/2-6/6

2. 本周的任务

（1） 完善平面图绘制

（2） 完成论文初稿

（3） 好论文阅读和解析创新点

（4） 智慧养老社区实例/适老化改造具体操练（学生）

（5） 论文整合（包括配图/参考文献引用）/画图组电脑或平板作图，配色

（Astro主导论文，Judy/Eason/Donnie配合： 创新点、交通体系）

（Yuki主导画图，Chloe/Nicole Guo/Sophia）

（6）尝试搭建模型框架：Nicole Fan主导，Issac/Wilson配合

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/6/9-6/13

2. 本周的任务

（1）完善平面图绘制 (全景平面图)

（2）模块说明文档初稿

（3）模型制作（材料，技术，可动模块验证）

（4）与来老师核对报名信息

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/6/16-6/20

2. 本周的任务

（1） 进一步完善平面图和论文

（2） 更新修改说明文档

（3） 模型制作（基座搭建，涂色等）

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/6/23-6/27

2. 本周的任务

（1） 更新说明文档

（2） 模型制作（模型完善，涂色，增加标注，背景图等）

（3） 演讲稿撰写

周末来加班：周日来一起跟模型老师搭建模型

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/6/30-7/4

2. 本周的任务

（1） 说明文档定稿（6.30 DDL）

（2） 模型制作（模型完善，涂色等）

（3） 演讲稿完善和排练

（4） 校园周边准备

（5） 定制航空箱子

6/30 提交模块设计说明书和项目计划书

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/7/7-7/11

2. 本周的任务

（1） 更新说明文档

（2） 模型制作（模型完善，涂色等）

（3） 演讲稿完善和排练

补充：

城市巡游展示：需要图片、寄语、口号

# data[].attributes.body
1. 日期“ 2025/7/14-7/18

2. 本周的任务

（1） 模型进一步完善，运输

（2） 展示答辩排练

（3） 准备行李等

7/18 前往杭州鼎文学校