# data[].attributes.body
Descubrimos problemas con datos en PRD despues de pruebas, cualquier problema de: diseño / configuración / datos, se debería detectar en la fase de control de calidad: Pruebas.
Se debe tener un enfoque proactivo a la calidad de datos llevado por el Lider de Datos para el proyecto

# data[].attributes.headline
Involucramiento de Xpertal en la alineación de planes de trabajo con todos los equipos inmersos en el proyecto 

# data[].attributes.subject
Involucramiento de Xpertal en la alineación de planes de trabajo con todos los equipos inmersos en el proyecto 

# data[].attributes.headline
Cuando se solicitan requerimientos ser detallados y tener presente las diferentes necesidades de cada grupo/planta/división

# data[].attributes.subject
Cuando se solicitan requerimientos ser detallados y tener presente las diferentes necesidades de cada grupo/planta/división

# data[].attributes.headline
Identificar todas las audiencias a impactar desde el inicio y dimensionar

# data[].attributes.subject
Identificar todas las audiencias a impactar desde el inicio y dimensionar

# data[].attributes.body
El programa de proyectos de RRHH es complejo e interdependiente, puede ayudar la formalización de un rol central de Administrador de Programa que estructure y armonice los objetivos y dependencias dando visibilidad a los diferentes proyectos invulocrados

# data[].attributes.headline
Identificación clara de impactos a los usuarios y manejo de ese cambio

# data[].attributes.subject
Identificación clara de impactos a los usuarios y manejo de ese cambio

# data[].attributes.headline
Estrecha comunicación de equipos tecnicos

# data[].attributes.subject
Estrecha comunicación de equipos tecnicos

# data[].attributes.headline
Planificar en detalle las diferentes salidas para considerar factibilidad y contar con los recursos necesarios

# data[].attributes.subject
Planificar en detalle las diferentes salidas para considerar factibilidad y contar con los recursos necesarios

# data[].attributes.headline
anticiparnos en el requerimiento de los equipos a fin de encontrar alternativas para cubrir a los equipos (temporal, asignación critica).

# data[].attributes.subject
anticiparnos en el requerimiento de los equipos a fin de encontrar alternativas para cubrir a los equipos (temporal, asignación critica).

# data[].attributes.headline
No buscar los errores del pasado, dar soluciones 

# data[].attributes.subject
No buscar los errores del pasado, dar soluciones 

# data[].attributes.headline
Trabajar como un solo frente para llegar a los objetivos planteados

# data[].attributes.subject
Trabajar como un solo frente para llegar a los objetivos planteados

# data[].attributes.headline
Vernos siempre como un solo equipo y eliminar la terminología de "tracks"

# data[].attributes.subject
Vernos siempre como un solo equipo y eliminar la terminología de "tracks"

# data[].attributes.headline
Contar con el Plan desde el inicio y comunicarlo al equipo del proyecto para complementar

# data[].attributes.subject
Contar con el Plan desde el inicio y comunicarlo al equipo del proyecto para complementar

# data[].attributes.headline
Cierre de GAPs...reporte de KPS, duplicidad de incapacidades, etc.

# data[].attributes.subject
Cierre de GAPs...reporte de KPS, duplicidad de incapacidades, etc.

# data[].attributes.headline
Concluir el desarrollo de gaps de manera anticipada a fin de no poner en riesgo la salida

# data[].attributes.subject
Concluir el desarrollo de gaps de manera anticipada a fin de no poner en riesgo la salida

# data[].attributes.headline
Seguir con reuniones con las personas claves de los procesos

# data[].attributes.subject
Seguir con reuniones con las personas claves de los procesos

# data[].attributes.headline
solicitar los recursos humanos de manera inmediata para que se pueda programar y contar con ellos en la etapa de pruebas

# data[].attributes.subject
solicitar los recursos humanos de manera inmediata para que se pueda programar y contar con ellos en la etapa de pruebas

# data[].attributes.headline
problemas con los usuarios (se vencen o se bloquean) y se retrasan actividades

# data[].attributes.subject
problemas con los usuarios (se vencen o se bloquean) y se retrasan actividades

# data[].attributes.headline
Alineación de Planes de trabajo con otras herramientas

# data[].attributes.subject
Alineación de Planes de trabajo con otras herramientas

# data[].attributes.headline
Disponibilidad de funcionales claves para la realización de pruebas unitarias e integrales

# data[].attributes.subject
Disponibilidad de funcionales claves para la realización de pruebas unitarias e integrales

# data[].attributes.headline
Solucionar el tema de la incapacidad para versión mobile

# data[].attributes.subject
Solucionar el tema de la incapacidad para versión mobile

# data[].attributes.headline
administrar mejor la gestión de accesos al equipo de PHR...buscar la forma de hacerlo mas agil. 

# data[].attributes.subject
administrar mejor la gestión de accesos al equipo de PHR...buscar la forma de hacerlo mas agil. 

# data[].attributes.body
Falta de comunicación e integración con consultoría de ICM

# data[].attributes.headline
sesiones con el equipo de los HRBPs....debemos generar el mismo foro previo a la salida de MN

# data[].attributes.subject
sesiones con el equipo de los HRBPs....debemos generar el mismo foro previo a la salida de MN

# data[].attributes.headline
Como lo que sigue es implementar México, involucrar a un funcional clave.

# data[].attributes.subject
Como lo que sigue es implementar México, involucrar a un funcional clave.

# data[].attributes.body
Issue : Se tuvo que reconfigurar el ambiente que se había seleccionado para pruebas Integrales
Posible solución: Acordar un landscape integrado de ambientes a nivel programa HCM, TAM, ICM, EC otros, que satisfaga las necesidades de todos los proyectos del programa

# data[].attributes.headline
Administrar los Egos. En algunos momentos se enfocan las energías en ver de quien es al culpa y en defendernos

# data[].attributes.subject
Administrar los Egos. En algunos momentos se enfocan las energías en ver de quien es al culpa y en defendernos

# data[].attributes.headline
Mantener al equipo de Xpertal integrado e involucrado al proyecto

# data[].attributes.subject
Mantener al equipo de Xpertal integrado e involucrado al proyecto

# data[].attributes.headline
Compartir como CHM la estrategia a implementar con el equipo del Proyecto

# data[].attributes.subject
Compartir como CHM la estrategia a implementar con el equipo del Proyecto

# data[].attributes.headline
Apertura y flexibilidad para la integración de otros proceso o proyectos que nos impacten

# data[].attributes.subject
Apertura y flexibilidad para la integración de otros proceso o proyectos que nos impacten

# data[].attributes.headline
Contar con el detalle de los datos necesarios antes de la configuración para evitar retrasos

# data[].attributes.subject
Contar con el detalle de los datos necesarios antes de la configuración para evitar retrasos

# data[].attributes.headline
Integrar track de biometricos dentro de la dinámica de gestión del proyecto

# data[].attributes.subject
Integrar track de biometricos dentro de la dinámica de gestión del proyecto

# data[].attributes.headline
Tiempos de respuetas frente a las solicitudes

# data[].attributes.subject
Tiempos de respuetas frente a las solicitudes

# data[].attributes.headline
involucrar a actores clave en la toma de decisiones para no tener tanto  tiempo definiciones abiertas

# data[].attributes.subject
involucrar a actores clave en la toma de decisiones para no tener tanto  tiempo definiciones abiertas

# data[].attributes.headline
Identificar necesidades específicas para el proyecto y dar seguimiento

# data[].attributes.subject
Identificar necesidades específicas para el proyecto y dar seguimiento

# data[].attributes.headline
Visibilidad de Plan detallado de trabajo y necesidades de recursos

# data[].attributes.subject
Visibilidad de Plan detallado de trabajo y necesidades de recursos

# data[].attributes.headline
Objetivos o procesos del negocio claros antes de iniciar las definiciones de lo que debería hacer el sistema

# data[].attributes.subject
Objetivos o procesos del negocio claros antes de iniciar las definiciones de lo que debería hacer el sistema

# data[].attributes.headline
involucramiento de equipos operativos de MX

# data[].attributes.subject
involucramiento de equipos operativos de MX

# data[].attributes.headline
Visibilidad Funcional de expectativas y alcances

# data[].attributes.subject
Visibilidad Funcional de expectativas y alcances

# data[].attributes.headline
Sesiones de trabajo con líderes o responsables de los procesos

# data[].attributes.subject
Sesiones de trabajo con líderes o responsables de los procesos

# data[].attributes.headline
Documentación y seguimiento de puntos abiertos 

# data[].attributes.subject
Documentación y seguimiento de puntos abiertos 

# data[].attributes.headline
involucramiento del equipo tecnico de Xpertal

# data[].attributes.subject
involucramiento del equipo tecnico de Xpertal

# data[].attributes.headline
Sesiones de trabajo con todos los equipos en línea.

# data[].attributes.subject
Sesiones de trabajo con todos los equipos en línea.