# data[].attributes.attachment_link.title
G-Proyecto- Creación de un jardín comunitario urbano en La Alameda, Cali

# data[].attributes.headline
Fase 1 Tarea 1: Definición de Objetivos y Alcance

# data[].attributes.subject
Fase 1 Tarea 1: Definición de Objetivos y Alcance

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Reunión estratégica

Plazo de Entrega: Primera semana de abril

Roles Scrum: Product Owner, Scrum Master

Responsables: Líder del proyecto

Colaboradores: Equipo de proyecto, stakeholders

Fecha de Inicio y Finalización: 1 de Mayo - 7 de Mayo

Historia de Usuario: "Como equipo de proyecto, necesitamos definir los objetivos y el alcance del jardín comunitario para asegurar que todos los esfuerzos estén alineados con las expectativas de los stakeholders."

# data[].attributes.body
Esta fase establece las bases del proyecto, definiendo objetivos, alcance, y recolectando requisitos de stakeholders. Se desarrollan estudios de viabilidad, cronogramas detallados y planes de gestión de riesgos. Finaliza con la aprobación del plan de proyecto.

# data[].attributes.body
En esta fase se llevan a cabo las actividades planificadas, como la construcción y el desarrollo del jardín. Se gestionan recursos y proveedores, se adapta a cambios y se supervisa el progreso para mantenerse en línea con el cronograma y presupuesto.

# data[].attributes.body
Paralela a la ejecución, esta fase se centra en supervisar el avance del proyecto, utilizando KPIs para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y expectativas. Se implementan acciones correctivas cuando es necesario.

# data[].attributes.body
Marca la finalización del proyecto con la entrega del jardín a la comunidad. Se documentan lecciones aprendidas, se evalúa el éxito del proyecto y se establecen planes de mantenimiento y sostenibilidad a largo plazo.

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Análisis técnico, económico y ambiental

Plazo de Entrega: Segunda semana de abril

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Analista de proyectos

Colaboradores: Consultores externos

Fecha de Inicio y Finalización: 8 de Mayo - 14 de Mayo

Historia de Usuario: "Como líder del proyecto, necesito un estudio de viabilidad para determinar si el proyecto es técnica, económica y ambientalmente viable."

# data[].attributes.headline
Fase 1 Tarea 3: Identificación de Stakeholders y Recopilación de Requisitos

# data[].attributes.subject
Fase 1 Tarea 3: Identificación de Stakeholders y Recopilación de Requisitos

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Entrevistas y sesiones de brainstorming

Plazo de Entrega: Tercera semana de abril

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Gerente de comunicaciones

Colaboradores: Stakeholders, comunidad local

Fecha de Inicio y Finalización: 15 de Mayo - 21 de Mayo

Historia de Usuario: "Como gerente de comunicaciones, necesito identificar a todos los stakeholders y recopilar sus requisitos para garantizar que el proyecto satisfaga sus necesidades y expectativas."

# data[].attributes.headline
Fase 1 Tarea 4: Desarrollo del Cronograma del Proyecto

# data[].attributes.subject
Fase 1 Tarea 4: Desarrollo del Cronograma del Proyecto

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Planificación detallada

Plazo de Entrega: Cuarta semana de abril

Roles Scrum: Scrum Master, Product Owner

Responsables: Planificador de proyectos

Colaboradores: Equipo de proyecto

Fecha de Inicio y Finalización: 22 de Mayo - 28 de Mayo

Historia de Usuario: "Como planificador de proyectos, necesito desarrollar un cronograma detallado que incluya todas las actividades desde la preparación del terreno hasta la inauguración del jardín."

# data[].attributes.headline
Fase 1 Tarea 5: Evaluación y Aprobación del Plan de Proyecto

# data[].attributes.subject
Fase 1 Tarea 5: Evaluación y Aprobación del Plan de Proyecto

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Revisión y aprobación

Plazo de Entrega: Última semana de abril

Roles Scrum: Scrum Team, Stakeholders

Responsables: Líder del proyecto

Colaboradores: Equipo de proyecto, stakeholders

Fecha de Inicio y Finalización: 29 de Mayo - 30 de Mayo

Historia de Usuario: "Como líder del proyecto, necesito que el plan de proyecto sea evaluado y aprobado por todos los stakeholders para proceder con la implementación."

# data[].attributes.headline
Fase 2 Tarea 2: Instalación de Infraestructura Básica

# data[].attributes.subject
Fase 2 Tarea 2: Instalación de Infraestructura Básica

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Construcción

Plazo de Entrega: Segunda semana de mayo

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Ingeniero de proyectos

Colaboradores: Contratistas, electricistas, plomeros

Fecha de Inicio y Finalización: 8 de Junio - 14 de Junio

Historia de Usuario: "Como ingeniero de proyectos, necesito supervisar la instalación de la infraestructura básica para garantizar que se cumplan los estándares y especificaciones técnicas."

# data[].attributes.headline
Fase 2 Tarea 1: Preparación y Acondicionamiento del Terreno

# data[].attributes.subject
Fase 2 Tarea 1: Preparación y Acondicionamiento del Terreno

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Trabajo de campo

Plazo de Entrega: Primera semana de mayo

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Supervisor de campo

Colaboradores: Operarios, voluntarios

Fecha de Inicio y Finalización: 1 de Junio - 7 de Junio

Historia de Usuario: "Como supervisor de campo, necesito asegurarme de que el terreno esté adecuadamente preparado y acondicionado para comenzar la instalación del jardín."

# data[].attributes.headline
Fase 2 Tarea 3: Plantación Inicial y Diseño del Paisaje

# data[].attributes.subject
Fase 2 Tarea 3: Plantación Inicial y Diseño del Paisaje

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Paisajismo

Plazo de Entrega: Tercera semana de mayo

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Paisajista

Colaboradores: Jardineros, voluntarios

Fecha de Inicio y Finalización: 15 de Junio - 21 de Junio

Historia de Usuario: "Como paisajista, necesito implementar el diseño del paisaje según lo planificado para promover la biodiversidad y la estética del jardín."

# data[].attributes.headline
Fase 2 Tarea 4: Instalación de Equipamiento Comunitario

# data[].attributes.subject
Fase 2 Tarea 4: Instalación de Equipamiento Comunitario

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Instalación

Plazo de Entrega: Cuarta semana de mayo

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Coordinador de instalaciones

Colaboradores: Proveedores, operarios

Fecha de Inicio y Finalización: 22 de Junio - 28 de Junio

Historia de Usuario: "Como coordinador de instalaciones, necesito gestionar la instalación de equipamiento comunitario como bancos, mesas y áreas de juego para que el jardín sea funcional y acogedor."

# data[].attributes.headline
Fase 2 Tarea 5: Evaluación de Medio Término y Ajustes

# data[].attributes.subject
Fase 2 Tarea 5: Evaluación de Medio Término y Ajustes

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Evaluación

Plazo de Entrega: Última semana de mayo

Roles Scrum: Product Owner, Scrum Master

Responsables: Líder del proyecto

Colaboradores: Todo el equipo de proyecto

Fecha de Inicio y Finalización: 29 de Junio - 30 de Junio

Historia de Usuario: "Como líder del proyecto, necesito realizar una evaluación de medio término para identificar y resolver cualquier desviación o problema en la ejecución del proyecto."

# data[].attributes.headline
Fase 3 Tarea 1: Implementación de Sistema de Monitoreo de KPIs

# data[].attributes.subject
Fase 3 Tarea 1: Implementación de Sistema de Monitoreo de KPIs

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Configuración y monitoreo

Plazo de Entrega: Primera semana de julio

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Analista de datos

Colaboradores: Líder del proyecto, equipo de TI

Fecha de Inicio y Finalización: 1 de julio - 7 de julio

Historia de Usuario: "Como analista de datos, necesito implementar y monitorear los KPIs establecidos para evaluar el progreso y la eficacia del proyecto continuamente."

# data[].attributes.headline
Fase 3 Tarea 2: Revisión y Ajuste de la Planificación del Proyecto

# data[].attributes.subject
Fase 3 Tarea 2: Revisión y Ajuste de la Planificación del Proyecto

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Evaluación y ajuste

Plazo de Entrega: Segunda semana de julio

Roles Scrum: Scrum Master, Product Owner

Responsables: Gerente de proyecto

Colaboradores: Equipo de proyecto

Fecha de Inicio y Finalización: 8 de julio - 14 de julio

Historia de Usuario: "Como gerente de proyecto, necesito revisar y ajustar la planificación basándome en los datos recopilados para asegurar que el proyecto siga alineado con los tiempos y recursos disponibles."

# data[].attributes.headline
Fase 3 Tarea 3: Evaluación de Riesgos y Implementación de Mitigaciones

# data[].attributes.subject
Fase 3 Tarea 3: Evaluación de Riesgos y Implementación de Mitigaciones

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Gestión de riesgos

Plazo de Entrega: Tercera semana de julio

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Oficial de riesgos

Colaboradores: Gerente de proyecto, equipo de seguridad

Fecha de Inicio y Finalización: 15 de julio - 21 de julio

Historia de Usuario: "Como oficial de riesgos, necesito evaluar continuamente los riesgos potenciales y implementar estrategias de mitigación para minimizar impactos negativos en el proyecto."

# data[].attributes.headline
Fase 3 Tarea 4: Auditorías de Calidad del Proyecto

# data[].attributes.subject
Fase 3 Tarea 4: Auditorías de Calidad del Proyecto

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Auditoría

Plazo de Entrega: Cuarta semana de julio

Roles Scrum: Quality Assurance Manager

Responsables: Auditor de calidad

Colaboradores: Equipo de proyecto

Fecha de Inicio y Finalización: 22 de julio - 28 de julio

Historia de Usuario: "Como auditor de calidad, necesito realizar auditorías regulares para asegurar que todas las actividades del proyecto cumplan con los estándares de calidad establecidos."

# data[].attributes.headline
Fase 3 Tarea 5: Preparación de Informes de Progreso para Stakeholders

# data[].attributes.subject
Fase 3 Tarea 5: Preparación de Informes de Progreso para Stakeholders

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Comunicación

Plazo de Entrega: Primera semana de agosto

Roles Scrum: Scrum Master

Responsables: Gerente de comunicaciones

Colaboradores: Líder del proyecto, stakeholders

Fecha de Inicio y Finalización: 1 de agosto - 7 de agosto

Historia de Usuario: "Como gerente de comunicaciones, necesito preparar y distribuir informes de progreso detallados a todos los stakeholders para mantenerlos informados y comprometidos con el avance del proyecto."

# data[].attributes.headline
Fase 4 Tarea 1: Documentación Final del Proyecto

# data[].attributes.subject
Fase 4 Tarea 1: Documentación Final del Proyecto

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Documentación

Plazo de Entrega: Primera semana de septiembre

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Líder del proyecto

Colaboradores: Equipo de proyecto, consultores legales

Fecha de Inicio y Finalización: 1 de septiembre - 7 de septiembre

Historia de Usuario: "Como líder del proyecto, necesito asegurarme de que toda la documentación del proyecto esté completa y archivada para cumplir con los requisitos legales y de la organización."

# data[].attributes.headline
Fase 4 Tarea 2: Evaluación de la Satisfacción de los Stakeholders

# data[].attributes.subject
Fase 4 Tarea 2: Evaluación de la Satisfacción de los Stakeholders

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Encuestas y análisis de feedback

Plazo de Entrega: Segunda semana de septiembre

Roles Scrum: Scrum Master

Responsables: Gerente de comunicaciones

Colaboradores: Stakeholders, equipo de proyecto

Fecha de Inicio y Finalización: 8 de septiembre - 14 de septiembre

Historia de Usuario: "Como gerente de comunicaciones, necesito evaluar la satisfacción de los stakeholders con el proyecto para asegurar que hemos cumplido con sus expectativas y recoger insights para futuros proyectos."

# data[].attributes.headline
Fase 4 Tarea 3: Realización de la Reunión de Cierre del Proyecto

# data[].attributes.subject
Fase 4 Tarea 3: Realización de la Reunión de Cierre del Proyecto

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Reunión formal de cierre

Plazo de Entrega: Tercera semana de septiembre

Roles Scrum: Product Owner, Scrum Master

Responsables: Líder del proyecto

Colaboradores: Todo el equipo de proyecto, stakeholders

Fecha de Inicio y Finalización: 15 de septiembre - 21 de septiembre

Historia de Usuario: "Como líder del proyecto, necesito conducir una reunión de cierre para formalizar el fin del proyecto, discutir las lecciones aprendidas y liberar recursos."

# data[].attributes.headline
Fase 4 Tarea 4: Entrenamiento para la Operación y Mantenimiento del Jardín

# data[].attributes.subject
Fase 4 Tarea 4: Entrenamiento para la Operación y Mantenimiento del Jardín

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Capacitación

Plazo de Entrega: Cuarta semana de septiembre

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Coordinador de capacitación

Colaboradores: Personal de mantenimiento, voluntarios

Fecha de Inicio y Finalización: 22 de septiembre - 28 de septiembre

Historia de Usuario: "Como coordinador de capacitación, necesito proporcionar entrenamiento exhaustivo al personal y a los voluntarios que se encargarán del mantenimiento del jardín para asegurar su cuidado y sustentabilidad a largo plazo."

# data[].attributes.headline
Fase 4 Tarea 5: Revisión Post-Proyecto y Archivo de Documentos

# data[].attributes.subject
Fase 4 Tarea 5: Revisión Post-Proyecto y Archivo de Documentos

# data[].attributes.body
Tipo de Actividad: Revisión y archivado

Plazo de Entrega: Última semana de septiembre

Roles Scrum: Scrum Team

Responsables: Líder del proyecto

Colaboradores: Equipo de proyecto

Fecha de Inicio y Finalización: 29 de septiembre - 30 de septiembre

Historia de Usuario: "Como líder del proyecto, necesito revisar todos los documentos y resultados del proyecto para archivarlos adecuadamente y proporcionar un recurso valioso para proyectos futuros."