# data[].attributes.body
Se confirma que los dos procesos de licenciamientos ya estás desistidos ante las curadurías urbanas

# data[].attributes.body
Ya se inició a revisar con Desarrollo las intervenciones que se presentarán en la MLC (modificación de licencia de construcción) sin embargo, estamos a la espera  de culminar la obra de la cocina, se proyecta kick off del plan de trabajo hacia finales de mayo

# data[].attributes.headline
Entrega lotes de futuro desarrollo al área de operaciones para su manteniento.

# data[].attributes.subject
Entrega lotes de futuro desarrollo al área de operaciones para su manteniento.

# data[].attributes.headline
En este momento se tiene un presupuesto proyectado de las posibles actividades faltantes en el urbanismo de zol funza, se propone revisar lo contemplado con las áreas de la compañía para posible actualización 

# data[].attributes.subject
En este momento se tiene un presupuesto proyectado de las posibles actividades faltantes en el urbanismo de zol funza, se propone revisar lo contemplado con las áreas de la compañía para posible actualización 

# data[].attributes.headline
Seguimiento a respuesta de Codensa para ampliación de carga de ZF1. 

# data[].attributes.subject
Seguimiento a respuesta de Codensa para ampliación de carga de ZF1. 

# data[].attributes.headline
Entrega cuarto de residuos a Operaciones (Hito).

# data[].attributes.subject
Entrega cuarto de residuos a Operaciones (Hito).

# data[].attributes.headline
Documento de proyección de cargas para ZOL FUNZA, y tiempos aproximados de ejecución. 

# data[].attributes.subject
Documento de proyección de cargas para ZOL FUNZA, y tiempos aproximados de ejecución. 

# data[].attributes.headline
Estado Via Intexzona - Avances y seguimiento 

# data[].attributes.subject
Estado Via Intexzona - Avances y seguimiento 

# data[].attributes.headline
Consolidación zonas verdes del proyecto y edificios complementarios a la operación (transportadores)

# data[].attributes.subject
Consolidación zonas verdes del proyecto y edificios complementarios a la operación (transportadores)

# data[].attributes.headline
Seguimiento a respuesta de Codensa de diseños serie 3 de individualización de cuentas. 

# data[].attributes.subject
Seguimiento a respuesta de Codensa de diseños serie 3 de individualización de cuentas. 

# data[].attributes.headline
Seguimiento a proceso de recibo de obra de individualización de cuentas. 

# data[].attributes.subject
Seguimiento a proceso de recibo de obra de individualización de cuentas. 