# data[].attributes.body
(Leandro) Fazendo o escopo para troca de todo o sistema

(Pr Israel) - Solicitou deixar no aguardo

# data[].attributes.body
(Dieldson) - Solicitei o levantamento de carga em cima de cada Nobreak instalado

(Isis) - Solicitei que levantasse o custo de um Nobreak pequeno, na mesma especificação do instalado na TV, para sabermos se o conserto será viável

# data[].attributes.body
05/09/2024 - Como se encontra o processo para colocarmos o Gerador em funcionamento (email para Fabio)

# data[].attributes.body
CHILLER - Aguardando orçamentos

DUTO - Aguardando validação do Pr Israel

# data[].attributes.body
18/07/2024 - Mão de obra - Aguardando reunião com a empresa

# data[].attributes.body
(Pr Edson / Emanuel) Processo encontra-se aguardando definição se é de responsabilidade da Igreja a execução

# data[].attributes.body
18/04 - Tec. Israel informa a queima de 01 (um) compressor;

19/04 - Encaminhei ao Pr Andre uma lista de ações a serem tomadas pelo watts;

19/04 - O segundo compressor se encontra com a resistência baixa, verificada com o Megômetro.

# data[].attributes.headline
RECIFE/PE - CHILLER - Recondicionamento de 04 compressores

# data[].attributes.subject
RECIFE/PE - CHILLER - Recondicionamento de 04 compressores

# data[].attributes.body
Encaminhamento dos 04 compressores para Friorama

# data[].attributes.body
15/08/2024 - Encaminhado Escopos, Planilha Itemizada e Projetos para o Estado (Rafael)

# data[].attributes.body
Aguardando validação do Pr Israel e Pr Lucas

Curso: Inspeções rotineiras na Instalação Elétrica e de Elevador

# data[].attributes.headline
CURSO CHILLER HITACHI - Equipe de Refrigeração

# data[].attributes.subject
CURSO CHILLER HITACHI - Equipe de Refrigeração

# data[].attributes.body
Curso destinado a Equipe de Refrigeração

# data[].attributes.body
Validar com o Pr Israel o material encaminhado pelo Laboratório

# data[].attributes.body
Aguardando contrato ser assinado!

# data[].attributes.body
Encaminhar fotos para Pr Israel

# data[].attributes.body
(Pr Marcelo/Mateus) - Pr Marcelo autorizou a substituição do inversor (R$ 38.000,00)

(Eduardo) - Encaminhou por email o orçamento realizado pela internet (R$ 11.440,00 - com previsão dos impostos + BDI Orona + Frete)

# data[].attributes.body
(TKE) - Elevador já se encontra desmontado.

(CIVIL) - Pendente desmontagem das bases (Motor e quadro)

# data[].attributes.headline
NATAL/RN - CHILLER - Recondicionamento de 02 compressores

# data[].attributes.subject
NATAL/RN - CHILLER - Recondicionamento de 02 compressores

# data[].attributes.body
24/04/2024 - Documento validado tecnicamente

29/08/2024 - Encaminhei um email para Pr Valter (RN), cobrando um retorno do envio desses compressores

A Friorama encontra-se aguardando a autorização para execução do serviço

# data[].attributes.body
(Felipe) - Ficou de encaminhar o escopo para validarmos

(Pr Israel) - Validar a capacidade do Nobreak.Ja validou 50kVA

(Estado) - Já se encontra com todas as informações para tocar o processo

23/07/2024 - Solicitei a ida do Cássio ao Maranhão para fiscalização

# data[].attributes.body
(Emanuel / Pr Daniel) - Levantar com Emanuel qual o próximo passo

# data[].attributes.body
(Empresa) - A empresa levou o Disjuntor para laboratório.

# data[].attributes.body
(Isis) - Já existe uma autorização para a execução do serviço

# data[].attributes.body
(Chiller Peças) - Serviço em execução