# data[].attributes.headline
Avances significativos por parte de equipo TI 

# data[].attributes.subject
Avances significativos por parte de equipo TI 

# data[].attributes.headline
adherencia al plan de trabajo, priorizar los que son urgentes

# data[].attributes.subject
adherencia al plan de trabajo, priorizar los que son urgentes

# data[].attributes.headline
Actualizar el Jira y revisar en los dailys el % en avance para impulsar los indicadores.

# data[].attributes.subject
Actualizar el Jira y revisar en los dailys el % en avance para impulsar los indicadores.

# data[].attributes.headline
Debemos ser puntuales y enfocados en los dailys a lo que realmente debemos entregar.

# data[].attributes.subject
Debemos ser puntuales y enfocados en los dailys a lo que realmente debemos entregar.

# data[].attributes.headline
Tener los documentos a tiempo para envio a prestador

# data[].attributes.subject
Tener los documentos a tiempo para envio a prestador

# data[].attributes.headline
el cronograma se ve interrumpido por adiciones al proceso como programa PAPSIVI - PGP de orden gerencial a implementar inmediato -  reuniones externas - mesas de trabajo en entes de control temas contrato

# data[].attributes.subject
el cronograma se ve interrumpido por adiciones al proceso como programa PAPSIVI - PGP de orden gerencial a implementar inmediato -  reuniones externas - mesas de trabajo en entes de control temas contrato

# data[].attributes.headline
Uso efeciente de los tiempos para mostrar los avances en los sprint

# data[].attributes.subject
Uso efeciente de los tiempos para mostrar los avances en los sprint

# data[].attributes.headline
Priorizar temas críticos e intervenir en menor tiempo

# data[].attributes.subject
Priorizar temas críticos e intervenir en menor tiempo

# data[].attributes.headline
Muchas expectativas del proyecto en tan poco tiempo, tomando en cuenta las distintas ocupaciones del equipo.

# data[].attributes.subject
Muchas expectativas del proyecto en tan poco tiempo, tomando en cuenta las distintas ocupaciones del equipo.

# data[].attributes.headline
Menos intervenciones que no son necesarias

# data[].attributes.subject
Menos intervenciones que no son necesarias

# data[].attributes.headline
Fortalecer cultura de seguimiento de lo planeado de inicio a fin

# data[].attributes.subject
Fortalecer cultura de seguimiento de lo planeado de inicio a fin

# data[].attributes.headline
Necesitamos que agregar un par de demos days para profundizar el review 

# data[].attributes.subject
Necesitamos que agregar un par de demos days para profundizar el review 

# data[].attributes.headline
Sugiero revisar criterios de aceptación de los OKRs que van en 0% para determinar donde se traba el proceso o entender si definitivamente no se cumplen los tiempos por planeacion errada de OKRs o que podeos hacer diferente

# data[].attributes.subject
Sugiero revisar criterios de aceptación de los OKRs que van en 0% para determinar donde se traba el proceso o entender si definitivamente no se cumplen los tiempos por planeacion errada de OKRs o que podeos hacer diferente

# data[].attributes.headline
Identificación puntos críticos a intervenir para impactar en la gestión efectiva de los procesos.

# data[].attributes.subject
Identificación puntos críticos a intervenir para impactar en la gestión efectiva de los procesos.

# data[].attributes.headline
Identificación  y determinar la solución a los impedimentos presentandos por las células

# data[].attributes.subject
Identificación  y determinar la solución a los impedimentos presentandos por las células

# data[].attributes.body
Calculo de tiempo de las actividades de acuerdo a recurso humano actual