# data[].attributes.body
Finish to Start (FS)

contoh :

Testing program tidak akan bisa dilakukan, jika program belum selesai.

dalam tahap SDLC terdapat pada bagian

Start to Start (SS)
Contoh :
Proses Analis dan desain dapat dilakukan secara bersamaan

Finish to Finish (FF)
Contoh :
Testing selesai, pengembangan program selesai.

Start to Finish (SF)
Contoh :
Coding tidak akan bisa dimulai jika desain dan analisis program belum selesai

# data[].attributes.body
NETWORK diagram adalah visualisasi proyek berdasarkan network planning. Network diagram berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan urutan-urutan peristiwa yang ada selama penyelenggaraan proyek. Dengan network diagram dapat segera dilihat kaitan suatu kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga bila sebuah kegiatan terlambat maka dengan segera dapat dilihat kegiatan apa saja yang dipengaruhi oleh keterlambatan tersebut dan berapa besar pengaruhnya

# data[].attributes.body
PERT (Program Evaluation and Review Technique) digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah.

Masing-masing anak panah mewakili satu kegiatan dan diberi label dengan nama kegiatan tersebut, contohnya A, B, dan seterusnya.

Jika suatu kegiatan tidak dapat dimulai sebelum aktifitas sebelumnya selesai, buntut dari anak panah kegiatan kedua (pengganti) diletakan pada kepala dari yang sebelumnya.

# data[].attributes.body
1 Berikan contoh konsep FS, FF, SS dan SF dalam project TI ? hubungkan dengan flow SDLC !

2 Jelaskan konsep Lag Time dan Lead Time serta berikan contohnya ?

3 Berikan contoh gambar PERT, GANTT CHART dan NETWORK DIAGRAM ?

# data[].attributes.headline
2. Jelaskan konsep lag time dan lead time serta berikan contohnya ?

# data[].attributes.subject
2. Jelaskan konsep lag time dan lead time serta berikan contohnya ?

# data[].attributes.body
Lag Time adalah

Ketika kegiatan pertama selesai, jika ada maka penundaan atau menunggu masa sebelum aktivitas kedua dimulai, ini disebut lag dan keterlambatan dikenal sebagai Selang Waktu. Lag Waktu adalah penundaan antara aktivitas pertama dan kedua

Contohnya : Misalkan Anda harus melukis. Jadi kegiatan pertama akan menerapkan lapisan primer dan kemudian Anda akan pergi untuk lukisan akhir. Namun, setelah menerapkan lapisan primer, Anda harus memberikan waktu untuk kering benar. Setelah mengering primer coating, Anda dapat mulai melukis akhir. Waktu yang diberikan untuk lapisan kering sendiri disebut lag time.

Lead Time adalah

Ketika kegiatan pertama masih berjalan dan aktivitas kedua dimulai , ini disebut Lead, dan keseimbangan waktu untuk kegiatan pertama dikenal sebagai Waktu Lead. Lead Time adalah tumpang tindih antara kegiatan pertama dan kedua .

Sebagai contoh , mari kita mengatakan bahwa durasi waktu untuk kegiatan pertama adalah 20 hari , dan untuk kegiatan kedua itu adalah 15 hari . Sebagai kegiatan pertama selesai 15 hari pertama , Anda mulai bekerja pada kegiatan kedua . ( Harap dicatat bahwa kegiatan pertama masih memiliki 5 hari untuk menyelesaikan sendiri sepenuhnya . )

Dalam hal ini kita akan mengatakan bahwa waktu lead time adalah 5 hari , atau Finish untuk Mulai aktivitas memiliki 5 hari Waktu Lead .

# data[].attributes.body
Gantt Chart adalah sejenis grafik batang (Bar Chart) yang digunakan untuk menunjukan Tugas-tugas pada Proyek serta Jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan