# data[].attributes.body
Casa- 66.000 reais

Argamassa + Cerâmica do piso e cozinha- 3.600 reais

Argamassa + Cerâmica área externa- 1.200 reais

Gesso- 4.000 reais

Compras na shopee- 950,00 reais.

cerâmica- 300,00

Cimento- 370,00

1º remessa de cimento- 190,00 reais

2º remessa de cimento- 190,00 reais

3º remessa de Cimento- 190,00 reais

4º remessa de Cimento- 185,00 reais

1° semana de pedreiro- 450,00 reais

2° semana de pedreiro- 900,00 reais

3º semana de pedreiro- 800 reais

4º semana de pedreiro- 700 reais

5º semana de pedreiro- 1.000 reais

6º semana de pedreiro- 1.000 reais

7º semana de pedreiro- 1.000 reais

8º semana de pedreiro- 1.000 reais

9º semana de pedreiro- 1.000 reais

10ª semana de pedreiro- 1.000 reais

11ª semana de pedreiro- 1.000 reais

12ª semana de pedreiro- 1.000 reais

13ª semana de pedreiro- 1.000 reais

14ª semana de pedreiro- 1.000 reais

tinta-1.200

Gilmar-140,00

Jailson-42,00

Saci- 200,00

Saci- 400,00

JM-320,00

Pintror- 3.500,00

Marmore- 420,00

Portão- 3.700

Fechaduras- 272,00

Auxiliar de pedreiro- 300,00

Parque do ferro- 447,00 (370+77)

Parque do Ferro- 990,00

Parque do Ferro- 380,00

Parque do Ferro- 200,00

Parque do Ferro- 370,00

parque do ferro- 410,00

Gilmar - 352,00

Areia- 350,00

Madeira- 1.900,00

Gilmar- 586,00

Gilmar- 140,00

janela do banheiro- 70,00

água- 68,00

Frete- 100,00 reais

Luminárias quarto/sala- 145,00 reais

Fios elétricos- 92,00 reais

Água para obra- 30,00 reais

Portas e Janelas: 4.050 reais

Fechadura- 96,00 reais

Dobradiça da porta- 15,00 reais

Montagem da porta- 80,00 reais

Cerâmica do banheiro- 405,00 reais

Sanitário- 269,00 reais

Transferência-

Quitação da conta de água-

Quitação da conta de energia-

# data[].attributes.body
No dia 16/02 foi iniciado o processo de inserção da cerâmica na parede da cozinha

# data[].attributes.body
No dia 29/02 deu início a reforma da parte da frente da casa. Antes disso, Adriano havia Trabalhado no reboco do muro e no banheiro

# data[].attributes.body
Na terceira semana de Pedreiro, se iniciou a construção do espaço da garagem

# data[].attributes.body
Na quarta semana também se iniciou o rejunto do muro

# data[].attributes.body
No decorrer da quarta semana de serviço, foi finalizado o trabalho com o gesso

# data[].attributes.attachment_caption
Evolução da obra na parte interna da casa

# data[].attributes.body
dia 14/03 ocorreu a instalação das luminárias

# data[].attributes.attachment_caption
Reforma da garagem e construção da fachada da casa

# data[].attributes.body
No dia 02/04 começou a reforma da fachada da casa. Na semana anterior, já havia dado início à construção da garagem

# data[].attributes.body
Dia 19/04 deu início a parte do reboca da parte da garagem e da lateral direita do muro da casa

# data[].attributes.body
Dia 23/04 deu início a parte do reboco da área externa da casa