# data[].attributes.headline
- Carta Gantt de acuerdo al Diagrama de Precedencias

# data[].attributes.subject
- Carta Gantt de acuerdo al Diagrama de Precedencias

# data[].attributes.headline
2. Debes construir un esquema de precedencias y secuencias con las actividades de tu proyecto, este insumo es necesario para inicia el diseño de tu diagrama de precedencias.

# data[].attributes.subject
2. Debes construir un esquema de precedencias y secuencias con las actividades de tu proyecto, este insumo es necesario para inicia el diseño de tu diagrama de precedencias.

# data[].attributes.headline
5. Construir presupuesto, para esto tienes un fondo disponible de $ 18.000.000 de aporto público, este tipo de proyecto es con doble financiamiento por lo tanto debes aportar con el dinero restante. El % de gastos de operación es sin tope, gastos de inversión hasta un 40%, gastos en RRHH hasta un 40%. 

# data[].attributes.subject
5. Construir presupuesto, para esto tienes un fondo disponible de $ 18.000.000 de aporto público, este tipo de proyecto es con doble financiamiento por lo tanto debes aportar con el dinero restante. El % de gastos de operación es sin tope, gastos de inversión hasta un 40%, gastos en RRHH hasta un 40%. 

# data[].attributes.headline
4. De acuerdo a tu diagrama de precedencias, debes construir un diagrama de Gantt en el que se pueda apreciar, la descripción de la actividad, la actividad a la qué pertenece esa descripción, la duración en días, la primera fecha inicial, primera fecha de término, última fecha inicial, última fecha de término, la distribución de días automatizado en el calendario de ejecución.

# data[].attributes.subject
4. De acuerdo a tu diagrama de precedencias, debes construir un diagrama de Gantt en el que se pueda apreciar, la descripción de la actividad, la actividad a la qué pertenece esa descripción, la duración en días, la primera fecha inicial, primera fecha de término, última fecha inicial, última fecha de término, la distribución de días automatizado en el calendario de ejecución.

# data[].attributes.headline
3. Debes construir un diagrama de precedencias, en el que se pueda apreciar la precedencia, secuencia, duración en días, la primera fecha inicial, primera fecha de término, última fecha inicial, última fecha de término. El proyecto tiene una duración máxima de 3 meses (90 días) para ser ejecutado.

# data[].attributes.subject
3. Debes construir un diagrama de precedencias, en el que se pueda apreciar la precedencia, secuencia, duración en días, la primera fecha inicial, primera fecha de término, última fecha inicial, última fecha de término. El proyecto tiene una duración máxima de 3 meses (90 días) para ser ejecutado.

# data[].attributes.headline
- Esquema de Precedencias y Secuencias con las Actividades del Proyecto.

# data[].attributes.subject
- Esquema de Precedencias y Secuencias con las Actividades del Proyecto.

# data[].attributes.headline
1. Construir una Macroactividad asociada a tu proyecto, para esto es necesario desarrollar la estructura analítica del proyecto para definir responsabilidades en la estructura y desarrollar la agrupación de las actividades en una Macroactividad.

# data[].attributes.subject
1. Construir una Macroactividad asociada a tu proyecto, para esto es necesario desarrollar la estructura analítica del proyecto para definir responsabilidades en la estructura y desarrollar la agrupación de las actividades en una Macroactividad.