# data[].attributes.headline
Relationship between Task Dependency and SDLC

# data[].attributes.subject
Relationship between Task Dependency and SDLC

# data[].attributes.body
SS : Design dapat dikerjakan bersamaan dengan perencanaan, meskipun ada jeda waktu tertentu
FS : Design harus selesai terlebih dahulu sebelum mulai melakukan coding
FF : Dokumentasi dilakukan dari proses planning sampai dengan delivery (go live), sehingga saat project selesai maka dokumentasi juga selesai
SF : Project tidak dapat dikatakan selesai apabila belum dilakukan launching (go live)

# data[].attributes.headline
Ada 4 macam Hubungan Tugas dalam Ms.Project.

# data[].attributes.subject
Ada 4 macam Hubungan Tugas dalam Ms.Project.

# data[].attributes.body
1. FS : Finish to Start = Pekerjaan B bisa dimulai setelah Pekerjaan A selesai.2. FF : Finish to Finish = Pekerjaan A dan B selesai bersamaan.3. SS : Start to Start = Pekerjaan A dan B dimulai bersamaan.4. SF : Start to Finish = Pekerjaan A baru bisa diakhiri jika Pekerjaan B sudah dimulai.

# data[].attributes.body
adalah waktu yang dihitung sejak masuknya input kedalam proses hingga terjadi output. Contohnya, lead time adalah lamanya proses yang dijalani oleh tamu.

# data[].attributes.body
adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek.

# data[].attributes.body
digunakan untuk memajukan atau memundurkan kegiatan dari keterkaitan biasa . Lag time dibagi menjadi 2 bagian :  1.  Lag Time negative digunakan untuk menghemat waktu,salah cara yang dapat ditempuh adalah dengan menentukan beberapa kegiatan yang dapat dikerjakan tanpa perlu menunggu kegiatan pertama selesai. Contoh : Melihat attacement email, tanpa harus mendownload terlebih dahulu.    2.  Lag Time positif adalah tenggang waktu antara penyelesaian kegiatan pertama dengan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Contoh: kegiatan dinding dikerjakan setelah menunggu pondasi kering bukan setelah kegitan pondasi selesai.

# data[].attributes.body
Dimulai dari Finish to Start atau disingkat FS, Finish to Start artinya Pekerjaan B mulai dikerjakan setelah Pekerjaan A selesai, dengan jeda waktu Lag atau Lead time tertentu. Pekerjaan pasangan pondasi batu mulai dikerjakan setelah [1] Pekerjaan galian selesai. Maka pada kolom prodecessor Pekerjaan pasangan pondasi batu diisi 1FS.

# data[].attributes.body
Pekerjaan A dan B selesai bersamaan.
Memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu kegiatan dengan selesainya kegiatan terdahulu.

Contoh :
Kegiatan penyelesaian taman selesai bersamaan dengan selesainya pengerjaan pagar

# data[].attributes.body
Start to Start artinya Pekerjaan B dikerjakan bersamaan dengan Pekerjaan A, atau bersamaan tetapi ada jeda waktu tertentu. Tapi perlu digaris bawahi, penggunaan SS hanya untuk pekerjaan yang tidak saling berhubungan langsung.Contoh Pekerjaan pengecatan pagar dikerjakan bersamaan dengan, Pekerjaan pengecatan dinding. Maka pada kolom prodecessor Pekerjaan pengecatan pagar diisi 10SS.

# data[].attributes.body
Start to Finish Tugas B tidak bisa selesai sampai tugas A dimulai . Tugas B dapat selesai setiap saat setelah tugas A dimulai . biasanya jenis ini jarang digunakan.

Sebuah contoh pembuatan atap rumah , dan dua tugasnya adalah  : menambahkan atap , dan mengawasi pekerjaan . Dalam hal ini , pengatapan bisa mulai , tapi supervisor perlu muncul di beberapa titik sebelum akhir dari pengatapan tersebut.