# data[].attributes.body
ID 3.5.3: Aplicación de anticorrosivo

Responsable: Supervisor QAQC

Mes previsto: Mes 8 (Septiembre)

Duración: 5 días

Historia de usuario: "Como Supervisor de Calidad, quiero aplicar el recubrimiento anticorrosivo según especificaciones, para proteger el acero contra la corrosión y asegurar la longevidad de la tubería."

DoD: Reporte de aplicación de pintura con trazabilidad de lote y espesores medidos dentro del rango aceptado.

# data[].attributes.body
ID 3.5.4: Aplicación de poliuretano

Responsable: Supervisor QAQC

Mes previsto: Mes 8 (Septiembre)

Duración: 5 días

Historia de usuario: "Como Supervisor de Calidad, quiero aplicar la capa de acabado de poliuretano, para dar protección UV y el color final a la tubería según el plan del cliente."

DoD: Reporte de aplicación de pintura con medición de espesor de película seca (DFT) conforme.

# data[].attributes.body
ID 3.5.5 a 3.5.7: Pruebas de Pintura (DFT, Adherencia, Holliday)

Responsable: Supervisor QAQC

Mes previsto: Mes 8 (Septiembre)

Duración: 6 días

Historia de usuario: "Como Supervisor de Calidad, necesito ejecutar las pruebas de adherencia, espesor y porosidad, para validar que el sistema de pintura cumple con todos los criterios de calidad."

DoD: Informes de pruebas de adherencia (corte cruzado) y ensayo Holliday firmados y aprobados.

# data[].attributes.body
ID 3.6.1 a 3.8.1: Montaje Final (Izaje, Torqueo, Cierre)

Responsable: Ing. Residente

Mes previsto: Mes 9 (Octubre)

Duración: 11 días

Historia de usuario: "Como Ingeniero Residente, necesito izar, alinear y realizar las soldaduras de cierre, para completar el montaje mecánico de la línea de tubería."

DoD: Protocolos de torqueo y reportes de soldaduras de cierre aprobados.

# data[].attributes.body
ID 3.9.1 a 3.10.1: Acabados y Liberación

Responsable: Ing. Residente / Supervisor HSE

Mes previsto: Mes 10 (Noviembre)

Duración: 6 días

Historia de usuario: "Como Ingeniero Residente, necesito completar los acabados finales y reparaciones, para entregar el sistema listo para las pruebas de precomisionamiento."

DoD: Certificado de conformidad y punch list cerrado, firmado por el cliente.

# data[].attributes.body
ID 4.1.1 a 4.3.1: Monitoreo y Control

Responsable: Control Proyectos / Gerente General / Supervisor QAQC

Mes previsto: Mes 10 (Noviembre)

Duración: 10 días

Historia de usuario: "Como Gerente de Proyecto, necesito generar actas, validar facturas y realizar auditorías, para asegurar el control financiero y de calidad del proyecto."

DoD: Factura validada por interventoría e informe de auditoría con plan de acción cerrado.

# data[].attributes.body
ID 5.1.1 a 5.3.3: Cierre del Proyecto

Responsable: Supervisor QAQC / Ing. Residente / Tesorero / RRHH / Contador

Mes previsto: Mes 11-12 (Diciembre-Enero)

Duración: 15 días

Historia de usuario: "Como Gerente General, necesito entregar toda la documentación final, desmovilizar el personal y cerrar financieramente el proyecto, para cumplir con el contrato y liberar las garantías."

DoD: Acta de entrega y recepción final del proyecto firmada por el cliente.

# data[].attributes.body
ID 3.5.1: Aplicación de pintura (preparación superficial NACE SP-10)

Responsable: Supervisor QAQC

Mes previsto: Mes 8 (Agosto)

Duración: 5 días

Plazo de Entrega: 29-Ago-2025

Historia de usuario: "Como Supervisor de Calidad, quiero preparar la superficie de la tubería con Sandblasting a grado NACE SP-10, para asegurar la correcta adherencia del sistema de pintura."

DoD: Protocolo de liberación de superficie con perfil de anclaje medido y aprobado.

# data[].attributes.body
ID 3.5.2: Medición de condiciones ambientales

Responsable: Supervisor HSE

Mes previsto: Mes 8 (Agosto)

Duración: 1 día

Plazo de Entrega: 28-Ago-2025

Historia de usuario: "Como Supervisor HSE, necesito medir y registrar las condiciones ambientales (humedad, temperatura), para asegurar que la aplicación de pintura se realice dentro de los parámetros permitidos por el fabricante."

DoD: Formato de registro de condiciones ambientales diligenciado y firmado para la jornada de trabajo.

# data[].attributes.body
ID 1.1.1 a 1.2.2: Gestión y Licitación (4 actividades)

Responsable: Control Proyectos, Supervisor QAQC, Coordinador HSEQ, Contador

Mes previsto: Mes 1 (Febrero)

Historia de usuario: "Como Gerente General, necesitaba preparar la oferta técnica y legal, para adjudicarnos el contrato."

DoD: Contrato firmado con el cliente.

# data[].attributes.body
ID 2.1.1 a 2.1.3: Gestión de Personal (3 actividades)

Responsable: RRHH, Coordinador HSEQ

Mes previsto: Mes 2 (Marzo)

Historia de usuario: "Como RRHH, necesitaba contratar y capacitar al personal clave, para tener el equipo listo para el inicio del proyecto."

DoD: Personal contratado y con certificados de capacitación archivados.

# data[].attributes.body
ID 2.2.1 a 2.2.3: Gestión de Materiales y Software (3 actividades)

Responsable: Coordinador Compras

Mes previsto: Mes 2-3 (Marzo-Abril)

Historia de usuario: "Como Coordinador de Compras, necesitaba adquirir los materiales y licencias de software, para asegurar los recursos necesarios para la ejecución."

DoD: Órdenes de compra emitidas y materiales recibidos en almacén.

# data[].attributes.body
ID 2.3.1 a 2.5.2: Alistamiento y Auditorías (5 actividades)

Responsable: Almacenista, Control Proyectos, Coordinador HSEQ, Supervisor QAQC, Supervisor HSE

Mes previsto: Mes 3 (Abril)

Historia de usuario: "Como Ingeniero Residente, necesitaba inspeccionar los recursos y auditar proveedores, para validar que todo estuviera listo y conforme para iniciar la prefabricación."

DoD: Informes de inspección y auditoría aprobados y archivados.

# data[].attributes.body
ID 3.1.1 a 3.3.2: Prefabricación y Soldadura Inicial (6 actividades)

Responsable: Ing. Residente, Supervisor QAQC

Mes previsto: Mes 4-5 (Mayo-Junio)

Historia de usuario: "Como Ingeniero Residente, necesitaba prefabricar los spools y realizar las soldaduras iniciales, para avanzar con el primer lote de producción."

DoD: Lote de spools con reportes de END aprobados.

# data[].attributes.body
ID 3.4.1: Pruebas de hermeticidad

Responsable: Ing. Residente + Cliente Geopark

Mes previsto: Mes 6 (Julio)

Duración: 15 días

Historia de usuario: "Como cliente, necesitaba que se realizaran las pruebas de presión en el primer lote de tuberías, para confirmar su hermeticidad y seguridad."

DoD: Acta de prueba hidrostática con resultados conformes y firma de aceptación del cliente.