# data[].attributes.body
1. 교육과정부장 주도로 진행

2. 촉진자 동석하여 교사의 의견 경청 및 피드백 제공

3. 양구여고 대형 도면 / 도면 위에 자유롭게 브레인 스토밍 결과 적기

4. 시공 사례 사진 모음 제공

5. 공간 조성 학생, 교직원 설문조사 결과 및 추후 일정 안내 자료 공유

# data[].attributes.body
1. 양구여고 공간조성사업 운영 계획서

2. 사업 타임 테이블

3. 교사, 학생 참여 설계 결과물

4. 학생 참여 설계 결과 도안

5. 양구여고 평면도

# data[].attributes.attachment_link.title
학교 공간 타임 테이블

# data[].attributes.body
1) 최종 실시 설계 나오기 전에 반드시 실행

2) 건축 관련 컨설턴트의 조언으로 설계 방향이 바뀔 수 있음. 매우 중요함.

3) 건축설계에 따른 대략적인 도면을 받아 자료로 준비함.

# data[].attributes.attachment_link.title
2024년 양구여고 학교공간조성 교실 활용 계획

# data[].attributes.headline
[5.8]학생 지원단과 건축사의 만남 참여설계 결과

# data[].attributes.subject
[5.8]학생 지원단과 건축사의 만남 참여설계 결과

# data[].attributes.headline
2024 양구여고 고교학점제 학교공간조성사업 운영 계획

# data[].attributes.subject
2024 양구여고 고교학점제 학교공간조성사업 운영 계획

# data[].attributes.attachment_link.title
2024년 고교학점제 학교공간조성 사업 운영 계획(양구여고)

# data[].attributes.attachment_link.title
2024년도 고교학점제 학교 공간 조성 컨설팅 의뢰서(양구여고)

# data[].attributes.attachment_link.title
2024 학교공간조성사업 KEDI 1차 컨설팅 결과보고서

# data[].attributes.headline
학교 공간 조성 사업 순서도

# data[].attributes.subject
학교 공간 조성 사업 순서도

# data[].attributes.attachment_link.title
양구여고 학교공간조성 사업 업무 순서도

# data[].attributes.headline
[5.23]양구교육청 책임장학 컨설팅 결과

# data[].attributes.subject
[5.23]양구교육청 책임장학 컨설팅 결과

# data[].attributes.body
1. 3월 책임장학 외뢰

2. 5.23 교육청 장학사, 시설 주무관 학교 현장 시찰 및 설계에 대한 조언.

3. AI 녹음기 사용 회의록 작성

# data[].attributes.attachment_link.title
핵심TF교사 협의 쟁정 사항 정리

# data[].attributes.headline
학생 지원단 모집 포스터

# data[].attributes.subject
학생 지원단 모집 포스터

# data[].attributes.attachment_link.title
학교공간조성 사업 학생지원단 모집 포스터

# data[].attributes.attachment_link.title
[양구여자고등학교-4188 (본문)] [학교공간조성사업 위원회]2024 학교 공간 조성사업 촉진자 선정 및 기간 설정 협의록

# data[].attributes.body
1. 촉진 및 건축설계사 주도로 진행

2. 그동안 실시한 컨설팅 내용 공유

3. 80% 완성된 설계 방향 공유 및 교사 의견 교류

# data[].attributes.attachment_link.title
2024년도 고교학점제 학교 공간 조성 컨설팅(2차) 의뢰서(양구여고)

# data[].attributes.attachment_link.title
KEDI 2차 컨설팅 종합 결과보고서

# data[].attributes.headline
[9월]건축 내역을 위한 비품비 산정

# data[].attributes.subject
[9월]건축 내역을 위한 비품비 산정

# data[].attributes.body
1. 건축도면이 거의 완성되어가는 시기.

2. 거의 완성된 도면을 바탕으로 전기, 통신, 기계 설계 업체 (건축사무소에서 연결해줌.)학교 현장을 둘러보고, 전기, 기계 설계에 대한 협의를 진행함.

3. 이때, 전기 콘센트 위치, 바닥, 천장 전기, 냉난방기 설치 위치 및 신설/이동 , 불필요한 시설물 철거 여부 등을 구체적으로 논의함.

4. 정확한 건축 내역을 위해 비품비 대략적으로 산정해보아야 함.

5. 학교 조달 대행 업체를 통해 학교 현장을 둘러보고, 대략적인 비품 내역을 산출해보고 필요에 의해 가감하는 작업을 함.

# data[].attributes.headline
[10월] 최종 설계 도면 및 건축 내역서 완성

# data[].attributes.subject
[10월] 최종 설계 도면 및 건축 내역서 완성

# data[].attributes.body
1. 최종 설계 도면 및 건축 내역서 완성

2. 설계 건축 내역서 납품하면 건축 설계사의 임무는 종료됨.

3. 건축 내역서를 바탕으로 시공업체 입찰 시작

4. 전기, 통신, 기계 최종 설계 도면 완성

5. 전기,통신,기계 시공 업체 계약(금액에 따라 수의계약 가능)

# data[].attributes.headline
[11월] 최종 시공 업체 선정

# data[].attributes.subject
[11월] 최종 시공 업체 선정

# data[].attributes.body
1. 건축, 전기, 기계, 통신 최종 시공업체 모두 선정

2. 관급자재 미리 조달 조치

3. 현장 담당자 및 행정실, 교육과정부장, 교육청 시설 주무관(선택) 포함 단톡방 개설

4. 구체적인 공사 기간 산정하고, 본격적인 착공 준비

# data[].attributes.body
1. 공사 범위에 있는 교무실 이전 작업

2. 집기류 보관 장소 따로 마련

3. 준공 후 집기류 분실 방지 철저

4. 착공 전 교내 CCTV 및 철거 및 보관

5. 본격적인 착공 : 겨울방학 시작부터

# data[].attributes.body
1. 현장 시공자 단톡방 개설, 현장 통제 및 피드백 원활

2. 현장 변수 발생 시 전기, 기계, 건축 소장, 필요하면 건축설계사까지 호출하여 현장 임장하며, 해결함. 절대 임의 시공하지 않도록 조치함.

3. 천장 공사 전(천장 덮기 전) 반드시 '전기, 통신, 음향 점검' 용역을 계약하여 끊어지는 선 복구하도록 조치. 준공 막바지에 최종 이상 여부 반드시 점검 체크.

4. 공사 진행 시 무선 인터넷 업체도 함께 현장 체크하여 무선 인터넷 망 설치에 대한 논의를 해야 함.

5. 2월 쯤 건축 자재, 색상, 가구 색상, 종류 선정

(사소한 것 하나까지 담당자가 결정해야 함.

매우 피곤한 시기임.)

6. 준공 후 준공 검사 실시 / 따로 감리를 두지 않음.

# data[].attributes.headline
현장 순회  AI협의록 작성 예시

# data[].attributes.subject
현장 순회  AI협의록 작성 예시

# data[].attributes.body
1. 수차례 많은 협의를 진행해야 함.

2. AI 녹음 앱을 이용하여 협의 내용을 녹음하고 AI요약하여 협의록 작성 업무 효율성을 높임.

# data[].attributes.headline
[2월]학교 공간조성 사업 결과 보고서

# data[].attributes.subject
[2월]학교 공간조성 사업 결과 보고서

# data[].attributes.attachment_link.title
2024년도 고교학점제 학교공간조성사업(교과교실제) 도입교 결과 보고서(양구여고)

# data[].attributes.headline
[2월]학교 공간조성사업 정산서

# data[].attributes.subject
[2월]학교 공간조성사업 정산서