# data[].attributes.body
•Projekti etenee selkeässä järjestyksessä; yhden vaiheen loppuessa, siirrytään seuraavaan vaiheeseen.

# data[].attributes.body
1. Tavoitteiden asettaminen, josta dokumentointi.
2.Suunnittelu ja toimeenpano. Dokumentointi.
3.Tehtävien suoritus. Testaus. Dokumentointi
5.Käyttöönotto, arviointi, dokumentointi.

# data[].attributes.body
•Sopii pienikokoisten ja yksinkertaisten projektien hallintaan.

•Helppokäyttöinen ja  helposti ymmärrettävä menetelmä.
•Selkeä, helposti hallittava.

# data[].attributes.body
•Ei joustava tai muuntautumiskykyinen.
•Ei sovi monimutkaisiin, pitkäkestosiiin projekteihin.
•Ei huomioi ketterästi projektin aikana tapahtuvia muuttujia.

# data[].attributes.body
•Sprintti kestää 1-4 viikkoa.
•Tyypillisin aika sprintille on kaksi viikkoa.

# data[].attributes.body
•Suunnitellaan mitä seuraavan sprintin aikana tehdään, asetetaan tavoitteet ja jaetaan roolit.

•Päivittäinen palaveri tiimin kanssa, jossa tilannekatsaus.
•Projekti loppuu sprintin katselmointiin, sekä retroon, jossa pohditaan mitä voitaisiin parantaa.
•Lopputuloksena valmis inkrementti, eli tehtävä.

# data[].attributes.body
•Tavoite ei ole suorittaa jokaista tulevaa osa-aluetta rykäyksellä, vaan edetä pieni pala kerrallaan.

# data[].attributes.body
•Lean-johtamisen avulla pyritään välttämään projektien "hukkaa", kuten ylituotantoa, tarpeetonta odottelua tai kuljettelua jne.
•Tilanteen tasalla.
•Työ visualisoidaan ja pyritään vakioimaan.

# data[].attributes.body
•Projektia seurataan yleensä tapahtumapaikalla, jolloin ongelmat kohdataan reaaliajassa ja niihin voidaan reagoida välittömästi, tämä myös ennaltaehkäisee turhaa työtä.
•Lean projektijohtaja identifioi työalueeseensa tarkasti, järjestää jatkuvia tapaamisia tiimin kanssa ja käy projektialueella.
•Määritellään tiimin tehtävät, asiakkaat ja heidän odotuksensa.
•Päivittäisissä tapaamisissa käydään läpi projektin tilannekatsaus, sekä tiimin jaksaminen. Reagoidaan nopeasti jokaiseen projektin tapahtumaan.
•Lopussa saavutetaan tavoite ja muutos.

# data[].attributes.headline
Agile on ketterä projektinhallinnan menetelmä.

# data[].attributes.subject
Agile on ketterä projektinhallinnan menetelmä.

# data[].attributes.body
•Agilea voidaan kuvailla sanoilla ketterä, joustava, nopeasti mukautuva.
•Agilen tavoite tuottaa lisäarvoa ja luoda suuntaa.

# data[].attributes.body
•Koska lean:issä pyritään välttämään kaikkea hukkaa, niin tiimin varautuminen yllätyksiin voi olla liian vähäistä.
•Projekti ei pääse tavoitteisiinsa jos tiimissä kaikki eivät omaksu "lean-ajatusmallia" huolellisesti.

# data[].attributes.body
•Lean-tiimissä jokaiselta vaaditaan vastuunkantoa ja nopeata reaktiokykyä. Oikeanlaisen tiimin muodostus luo vahvasti sitoutuneen, ammattitaitoisen ryhmän, joka edesauttaa projektin onnistumista.

# data[].attributes.body
•Projektiorganisaatio on tehnyt vastaavia projekteja aikaisemminkin.
•Projekti on helposti ennustettava, eikä muuttuujia ole paljon.

# data[].attributes.body
•Scrumissa tyypillisesti 3-9 henkilöä.
•Yksi henkilöistä Scrum Master, joka palvelee tiimiä ja tuoteomistajaa.

# data[].attributes.body
•Luodaan kanbantaulu, johon luodaan eri osioita.
•Osioiden sisälle merkitään kohdat: "tekemättä, tekeillä, valmis", jota päivitetään etenemisen mukaan. Päivityksen voi tehdä esimerkiksi eri värisiä post it- lappuja hyödyntäen.
•Kanbanissa rajat on aseteltu niin kutsutuilla WIP limiiteillä. Ne estävät siirtämästä uusia tehtäviä seuraavaan työvaiheeseen, jos tässä työvaiheessa on jo entisestään liikaa tehtäviä. Näin varmistetaan, ettei uusia aloiteta, enne kuin edelliset tehtävät on suoritettu loppuun.
•Kiireelliset tehtävät merkitään yhdellä tädellä ja välitöntä reaktiota tarvitsevat kahdella tähdellä.
•Muihin taulun viereen tuleviin osioihin määritellään esimerkiksi;
-ominaisuus/käyttötarina.
-backlog, jossa mahdollisia tulevia tehtäviä.

# data[].attributes.body
•Eteneminen pienissä osoissa estää sekasortoa ja ylläpitää projektin työntekijöiden motivaatiota. Ennaltaehkäisee työuupumusta.
•Onnistuessaan maksimoi tiimin tehokkuuden ja nopeuttaa prosessia.
•Visuaalinen lähestyminen helpottaa hahmottamaan kokonaisuutta ja työmäärää.

# data[].attributes.body
•Kanbanissa saatetaan laskea liikaa visuaalisuuden kautta hahmottamisen varaan. Työtehtävät lappujen sisällä täytyy avata ja käydä läpi huolellisesti.
•Vaikeakäyttöinen projekteissa, joissa täytyy määritellä aikaa ja budjettia tarkasti.

# data[].attributes.body
•Joissa tähdätään pitkäaikaiseen muutokseen, esimerkiksi jos halutaan muuttaa yrityksen toimintamalli.
•Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi terveydenhuollon aloille.

# data[].attributes.body
•Kun halutaan visualisoida projekti tiimille alusta loppuun, estää ylikuormittumista ja mahdollistaa katkeamattomat "flow-putket".

# data[].attributes.body
Scrum- on yksi niin kutsutuista "ketteristä" projektijohtamisen menetelmistä ja se sopii myös isoihin ja monimutkaisiin projekteihin.

# data[].attributes.body
•Projektin tiedetään muuttuvan, joten sitä ei pyritä rajaamaan ja suunnittelemaan niin tarkasti, kuin perinteisimmissä malleissa.
•Tiimi osallistetaan pienin tasaisin väliajoin projektiin sen tilannetta mukaillen.
•Ongelmia, tilanteita ja muutoksia havannoidaan jatkuvasti.
•Lopputuloksena jotakin lisäarvoa tuova asia, esim. uudenlainen ohjelmisto.

# data[].attributes.body
•Joissa projekti muuttuu paljon.
•Joissa halutaan ideoida ja muokata ajatusta läpi projektin, esimerkiksi taideprojektit.
•Yksittäiset projektit lyhyellä tähtäimellä.
•Joissa asiakas haluaa ja pystyy tiiviseen yhteydenpitoon.

# data[].attributes.body
•Projektin alussa listataan kaikki tehtävät kategorioihin.
•Suunnittelutyö projektin alussa isossa roolissa.

# data[].attributes.body
•Suunnitellaan kaikki tehtävät ja osiot joihin ne sijouttuvat.
•Määritellään tarkasti tehtävien kestot ja niiden väliset riippuvuussuhteet.
•Tehtäviä voidaan tämän jälkeen suorittaa limittäin, mutta kaikessa tekemisessä tarkkaillaan aikaa.
•Usein aikaavievimmät tehtävät aloitetaan ensimmäisenä.

# data[].attributes.body
•Määrittelee riippuvuussuhteet, aikataulut ja tehtävät selkeästi.

# data[].attributes.body
•Aikataulu- ja tehtävälistauksessa voidaan havaita suuriakin virheitä, jos tiimissä ei ole paljon kokemusta.
•Ei sovi projektiin, jossa paljon muutoksia.

# data[].attributes.body
•Joissa tiedetään tavoitteet, tehtävät ja kokonaisuus selvästi jo etukäteen.
•Projekteissa, joissa ei suuria muutoksia tai riskejä.

# data[].attributes.body
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141732/Rajaharju_Paivi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/84809/Toivonen_Mari%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.workamajig.com/blog/project-management-methodologies
https://assignment.itslearning.com/Annotations/AnnotationApp.aspx?AnnotationAccessArea=1&AnnotationOfUserId=0&IsReadOnly=True&LearningObjectId=313173410&LearningObjectInstanceId=445873183&MobileBrowser=NotDefined&SourceUniqueId=05ab1aba-49cd-417e-bca7-2576ca4df4b9&UserId=150524016&ViewUniqueId=05ab1aba-49cd-417e-bca7-2576ca4df4b9
https://assignment.itslearning.com/Annotations/AnnotationApp.aspx?AnnotationAccessArea=1&AnnotationOfUserId=0&IsReadOnly=True&LearningObjectId=313173410&LearningObjectInstanceId=445873183&MobileBrowser=NotDefined&SourceUniqueId=7e57c420-1da2-444b-8597-f7156d4c85f9&UserId=150524016&ViewUniqueId=7e57c420-1da2-444b-8597-f7156d4c85f9
https://www.youtube.com/watch?v=m2ZZ7zv_Sr4
https://www.youtube.com/watch?v=yZvsqm4Jok8
https://asana.com/resources/critical-path-method
https://thinkingportfolio.com/kuinka-valita-sopiva-menetelma-projektiin/
https://www.tieturi.fi/blogi/scrum-roolien-oikeudet/
https://gofore.com/scrum-pahkinankuoressa/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lean
https://www.aaltopro.fi/aalto-leaders-insight/2016/ketteryys-ei-sovi-kaikkeen
https://www.aaltopro.fi/aalto-leaders-insight/2016/ketteryys-ei-sovi-kaikkeen
https://www.eventium.fi/koulutus/projektinhallinta-ketterassa-projektissa-1-pv/
https://blog.oppia.fi/2017/05/31/tehokas-kanban-vai-kasa-lappuja-seinalla/
https://www.kevness.com/blogi/agile-ketteryytta-projektinhallintaan/
https://psa.visma.fi/blog/ketterat-menetelmat-projektinhallinta/

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
What are project management methodologies? A project management methodology is essentially a set of guiding principles and processes for managing a project. Your choice of methodology defines how you work and communicate.

So how do you choose a project management methodology?

What methodology you choose will depend on your team, project-type, and project-scope. Choosing project management methodologies (PMM) is one of the first decisions you'll have to make as a project manager. What methodology you pick will have a profound and ongoing impact on how you and your team works. Different project management methodologies have their own pros and cons for different project types. Some are geared for speed, some for comprehensiveness.

In this article, I'll give you a complete overview of different PMMs and how to choose them.

BONUS: Click here to get our totally free, curated list of 63 Project Management Templates with everything you need to streamline your processes today.

Types of Project Management Methodologies

On paper, PM methodologies are tool agnostic, i.e. you should be able to use any methodology regardless of what PM tool you use.

In reality, most project management tools are specialized to use a handful of methodologies. This will be a factor in what methodology you eventually choose to use.

The question now is: what are the different types of PMMs? What are their advantages and disadvantages? What kind of projects are they best suited for?

Below, I'll take a look at 9 of the most popular project management methodologies.

1. Waterfall

The Waterfall methodology is the oldest methodology on this list. It was first outlined by Dr. Winston Royce in 1970 as a response to managing the increasingly complex nature of software development. Since then, it has become widely adopted, most prominently in the software industry.

The Waterfall methodology is sequential. It is also heavily requirements-focused. You need to have a crystal clear idea of what the project demands before proceeding further. There is no scope for correction once the project is underway.

The Waterfall method is divided into discrete stages. You start by collecting and analyzing requirements, designing the solution (and your approach), implementing the solution and fixing issues, if any.

Each stage in this process is self-contained; you wrap up one stage before moving onto another.

Graphically, you can represent it as follows:

The above is from a software development perspective. Individual stages would be different for creative project management, but the approach remains the same.
Advantages
As Mike Wang, our Director of Training and Support, mentioned earlier:

"One of the driving factors behind waterfall management is that by investing time in the early stages of a project, managers ensure design needs and other requirements have been met-thus saving the time and effort generally associated with retroactively correcting problems"

Thus, the Waterfall method has several advantages, such as:

Ease of use: This model is easy to understand and use. The division between stages is intuitive and easy to grasp regardless of prior experience.

Structure: The rigidity of the Waterfall method is a liability, but can also be a strength. The clear demarcation between stages helps organize and divide work. Since you can't go back, you have to be "perfect" in each stage, which often produces better results.

Documentation: The sharp focus on gathering and understanding requirements makes the Waterfall model heavily reliant on documentation. This makes it easy for new resources to move in and work on the project when needed.

Disadvantages Best for:
The Waterfall methodology is most commonly used in software development. It works best for the following project types:

Short, simple projects

Projects with clear and fixed requirements

Projects with changing resources that depend on in-depth documentation

2. Agile

Agile, another software development-focused PM methodology, emerged as a response to the failure of Waterfall method for managing complex projects. Although Agile PM ideas had been in use in the software industry for quite a while, it formally came into being in 2001 when several IT representatives released the " Agile Manifesto"

In approach and ideology, Agile is the opposite of the Waterfall method. As the name implies, this method favors a fast and flexible approach. There is no top-heavy requirements-gathering. Rather, it is iterative with small incremental changes that respond to changing requirements.

Graphically, it can be represented as follows:

Advantages Disadvantages Best for:
The flexibility of the Agile approach means that you can adapt it to different types of projects.

That said, this methodology works best for:

When you don't have a fixed end in mind but have a general idea of a product.

When the project needs to accommodate quick changes.

If collaboration and communication are your key strengths (and planning isn't)

3. Hybrid

The Hybrid approach, as the name implies, is a combination of the Waterfall and Agile methodologies. It takes the best parts of both Waterfall and Agile and combines them in a flexible yet structured approach that can be used across different projects.

The Hybrid methodology focuses on gathering and analyzing requirements initially - a nod to the Waterfall method. From thereon, it takes the flexibility of Agile approach with an emphasis on rapid iterations.

By combining attributes of Waterfall and Agile, the Hybrid method (sometimes called "Structured Agile") gives you the best of both worlds.
Advantages Disadvantages Best for
The Hybrid approach is best-suited for projects that have middling requirements when compared to Agile and Waterfall, i.e. they require structure as well as flexibility.

Mostly, this would be medium-sized projects with moderately high complexity but fixed budgets. You would likely have an idea of the end product but you are also open to experimentation. You will need close collaboration, especially past the planning stage.

4. Scrum

Scrum isn't a fully-featured project management methodology. Rather, it describes an approach to Agile management with a focus on project teams, short "sprints" and daily stand-up meetings.

While it borrows the principles and processes from Agile, Scrum has its own specific methods and tactics for dealing with project management. As Mike put it earlier:

"Agile is the philosophy, and Scrum the methodology. While scrum is agile, agile isn't scrum."

The Scrum approach places the project team front and center of the project. Often, there is no project manager. Instead, the team is expected to be self-organizing and self-managing. This makes it ideal for highly focused and skilled teams, but not so much for others.
Advantages

Scrum "sprints": The Scrum approach is heavily focused on 30-day "sprints". This is where the project team breaks down a wishlist of end-goals into small chunks, then works on them in 30-day sessions with daily stand-up meetings. This makes it easy to manage large and complex projects.

Fast paced: The "sprint" approach with its 30-day limit and daily stand-up meetings promotes rapid iteration and development.

Team-focused: Since the project team is expected to manage itself, Scrum teams have clear visibility into the project. It also means that project leaders can set their own priorities as per their own knowledge of their capabilities.

Besides these, it has all the benefits of Agile - rapid iteration and regular stakeholder feedback.
Disadvantages

Scope creep: Since there is no fixed end-date, nor a project manager for scheduling and budgeting, Scrum can easily lead to scope creep.

Higher risk: Since the project team is self-managing, there is a higher risk of failure unless the team is highly disciplined and motivated. If the team doesn't have enough experience, Scrum has a very high chance of failure.

Lack of flexibility: The project-team focus means that any resource leaving the team in-between will hugely impact the net results. This approach is also not flexible enough for large teams.

Best for
The Scrum approach is best for highly experienced, disciplined and motivated project teams who can set their own priorities and understand project requirements clearly. It has all the flaws of Agile along with all its benefits. It works for large projects, but fails if the project team itself is very large.

In short: use Scrum if you're developing complex software and have an experienced team at your disposal.

5. Critical Path Method (CPM)

The above four project management methodologies emerged from software development. While you can certainly use them for non-software projects, there are better alternatives at your disposal.

One of the more popular alternatives is the Critical Path Method (CPM).

In the Critical Path Method, you categorize all activities needed to complete the project within a work breakdown structure. Then you map the projected duration of each activity and the dependencies between them.

This helps you map out activities that can be completed simultaneously, and what activities should be completed before others can start.
Advantages Disadvantages Best for
The Critical Path Method is best-suited for projects with interdependent parts. If you require tasks to be completed simultaneously, or for one task to end before another can begin, you'll want to use this methodology.

CPM finds a lot of application in complex, but repetitive activities such as industrial projects. It is less suited for a dynamic area such as creative project management.

6. Critical Chain Project Management (CCPM)

Critical Chain PM is one of the newer project management methodologies out there. It was developed as an alternative to the Critical Path method with a focus on resource management.

With CCPM, you work backward from the end goal. You recognize the deliverables, then use past experience to map out the tasks required to complete the project. You also map out the interdependencies between resources and allocate them accordingly to each task.

This graph from TrackerSuite shows the difference between a traditional vs. a CCPM project schedule.

CCPM emphasizes resource utilization and minimizing lost productivity. It is heavily reliant on "monotasking", i.e. focusing on the task at hand and avoiding multitasking.

For resource-strapped project teams, CCPM can be a powerful methodology.
Advantages Disadvantages Best for
CCPM works best in environments where resources are devoted to a single project. If you have a dedicated team for a project, it works great. If your team is spread across several projects, you'll struggle with resource planning.

The resource-focused approach of CCPM is also ideal for resource-strapped project teams. If you find yourself constantly overworked or missing deadlines, the CCPM methodology might be for you.

7. Integrated Project Management (IPM)

Integrated Project Management (IPM) - sometimes also called "Integrated Project Delivery" - is a common project management methodology in creative industries. This methodology emphasizes sharing and standardization of processes across the organization.

The IPM approach came about as a response to the increasingly integrated nature of creative campaigns. You don't just produce a single ad; you integrate the ad with microsites, digital content, etc. Most creative projects are a piece of a larger campaign.

An integrated project has the following components:

By integrating processes across the organization, IPM gives project managers better insight into the project and access to the right resources.

This makes IPM particularly appropriate for creative agencies.
Advantages Disadvantages
Requires extensive planning: With the IPM approach, you will have to plan extensively upfront and ensure that all processes are well-integrated. This increases your burden significantly and can lead to delays.
Best for
Large agencies with diverse teams and processes benefit the most from Integrated Project Management. It works best for complex creative projects where you need resources from multiple teams and departments to interface with each other.

8. PRiSM

PRiSM (Projects integration Sustainable Methods) is a project management methodology developed by Green Project Management (GPM) Global.

As hinted by the creator's name, the PRiSM approach focuses on accounting for and minimizing adverse environmental impacts of the project. It is different from traditional methodologies in that it extends beyond the end of the project. Instead, it factors in the entire lifecycle of the project post-delivery to maximize sustainability.

Here's an overview of how activities are organized in PRiSM:

Advantages
The PRiSM approach is very pertinent for modern projects where environmental costs and sustainability are key success criteria. For large projects where reducing energy consumption, managing waste and minimizing environmental impact is critical, PRiSM offers a viable project management ideology.
Disadvantages
PRiSM is unsuitable for projects where environmental impact is not a concern (such as software or creative projects).

Success with the PRiSM approach also requires every part of the project team - including outside contractors and stakeholders - to be onboard with the sustainability principle - a hard ask in most organizations.
Best for
PRiSM is mostly suited for large and complex real estate and industrial projects where sustainability is a key concern.

9. PRINCE2

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) is the official project management methodology of the UK government (which means that most UK government projects use it). You can even get a PRINCE2 certification to make working as a project manager in the UK easier.

PRINCE2 is based on 7 principles, 7 themes and 7 processes. The 7 PRINCE2 principles, for instance, are:

1. Continued business justification

2. Learn from experience

3. Defined roles and responsibilities

4. Manage by stages

5. Manage by Exception

6. Focus on products

7. Tailor to suit the project environment

Wikipedia has a great introductory article on this methodology. I suggest you start there if you're interested in PRINCE2.
Advantages
Running a PRINCE2 project requires extensive documentation. Additionally, one of the guiding principles of PRINCE2 is to "Learn from experience". This focus on documentation and past experience can help reduce risk.
Disadvantages
The disadvantage of PRINCE2's extensive documentation is that changes can be hard to accommodate. If the requirements change, you have to redo the documentation and re-allocate resources, which can hamper project pace.
Best for
This methodology is best-suited for large and complex projects with fixed requirements. If you're in the UK, you'll likely want to know the PRINCE2 methodology. It is widely used in the country and is a requirement for government projects.

There are several other PMMs besides these, such as Six Sigma, Crystal, Feature Driven Development (FDD), Dynamic Systems Development (DSDM), Rational Unified Process (RUP), Kanban, and Lean Development (LD).

For the most part, however, you'll choose from one of the methodologies described above.

How to Pick the Right Methodology

From the above section, it is clear that different PM methodologies are better suited for different projects. You wouldn't want to use PRiSM for a software project, just as you wouldn't want to use Agile for a big real-estate development.

When you're picking PM methodologies, here are a few things to keep in mind:

1. Evaluate the Project

When choosing a project management methodology, it helps to start from the end. You need to know exactly what the final deliverable should look like and what you'll need to get it done.

Focus on gathering initial requirements. If the requirements suggest that you need a large and diverse team, pick a methodology that supports flexibility.

Similarly, if you have a clear idea of the end result, pick a more structured methodology such as Waterfall. If the end result is vague (common in case of in-house projects), pick an iterative methodology like Agile.

Some other things to consider when evaluating the project are:

Project budget

Timeline

Size and complexity

Stakeholder expectations

Project type and industry

2. Evaluate Your Team

Your project management methodology is essentially a blueprint for the project. It tells your team what to create and when to create it.

For this to happen, however, your team should be able to read the blueprint itself.

In other words, if your team isn't familiar with the project management methodology of your choice, you will struggle to get results. You will have to devote time to learning the methodology (which some of your team members might be resistant to), leading to delays.

Also consider your team composition. Identify its strengths and weaknesses. If the team thrives on collaboration, you can pick a less structured approach like Agile. If the team is highly motivated and disciplined, a SCRUM approach can work well. If you have limited resources, pick a resource-efficient approach like CCPM.

Here are a few things to consider when evaluating your team:

Team experience

Training

Self-organization capabilities

Team preparedness

Team location (remote, on-site, etc.)

Essentially, pick a methodology that fits your team, instead of forcing your team to fit the methodology.

3. Evaluate Your Organization

How your company is organized, its culture and its past records will have a big impact on your choice of project management methodology. Some methodologies only work with large organizations with established hierarchies. Others are more suitable for smaller, leaner outfits.

For instance, if your past records show that all your Agile projects have been delayed AND poorly received, it's a good idea to avoid this methodology in the future.

A few things you should consider when evaluating your organization are:

Past records and experience with different methodologies

Culture

Organization hierarchy

Level of flexibility

Organization maturity level

Organization size

Available resources, including external resources such as freelancers and contractors.

Your industry

4. Evaluate Your Stakeholders

When choosing a PM methodology, factor in:

Given the importance of stakeholders in the project's success, keeping their requirements in mind will make for happier stakeholders and more successful projects.

5. Evaluate Your Tools

Project management tools are seldom methodology-agnostic. They are usually designed to work well with a specific methodology.

Hence, the software tools you have existing access to and expertise in will impact your choice.

To do this:

Make a list of all software tools you currently use

List their limitations and capabilities

Compare their capabilities against the requirements for a specific PM methodology.

Ideally, the methodology you choose should work with your existing toolset. If you have to buy new tools, you will not only have to spend more but will also lose critical time in retraining your team.

Doing this in-depth evaluation will help you choose a methodology that aligns with your goals, your team's capabilities, and your stakeholder's requirements perfectly.

Conclusion

As a project manager, you have several project management methodologies to choose from. Each of these methodologies has its own strengths and weaknesses. Picking the right one will make running your project faster, smoother and more efficient.

Pick from one of the several methodologies listed above. Then evaluate your project, team, organization, stakeholders and existing tools to pick methodology that aligns with your strengths and requirements.

For questions and doubts, drop us a comment below.

# data[].attributes.attachment_link.title
The Definitive Guide to Project Management Methodologies

# data[].attributes.attachment_link.description
What are project management methodologies? A project management methodology is essentially a set of guiding principles and processes for managing a project. Your choice of methodology defines how you work and communicate. So how do you choose a project management methodology? What methodology you choose will depend on your team, project-type, and project-scope.

# data[].attributes.body
Esim. Gantt-kaavio sopii menetelmän työvälineeksi.
Gantt-kaavio esittää projektin ja sen työvaiheiden edistymisen suhteessa aikaan.

# data[].attributes.body
Monday, Trello ja Jira soveltuvat Scrum menetelmää käyttäessä, sillä ne soveltuvat erinomaisesti ketteriin projekteihin.
Sovelluksissa valtavasti erilaisia työkaluja sisällään, helppo viestintä isoille ryhmille sekä mahdollistaa projektille joustavan ja muuttuvan etenemisen.

# data[].attributes.body
Fyysinen taulu tai Trello. Molemmissa on mahdollisuudet luoda kanbanille tarvittavat visuaaliset ominaisuudet.

# data[].attributes.body
Esimerkiksi kanban-taulua voi hyödyntää lean johtamisen ohella.

# data[].attributes.body
Projektissa voidaan hyödyntää pert-kaaviota, joka kuvaa projektin etenemisjärjestystä. Eri tehtävien suoritusjärjestykset ja keskinäiset riippuvuudet tulevat esille kaaviosta.

# data[].attributes.body
Monday, Trello, Asana ja Jira soveltuvat agile-menetelmää käyttäessä, sillä ne soveltuvat erinomaisesti ketteriin projekteihin.
Sovelluksissa valtavasti erilaisia työkaluja sisällään, helppo viestintä isoille ryhmille sekä mahdollistaa projektille joustavan ja muuttuvan etenemisen.