# data[].attributes.body
Tadolaserilla katsotaan että kaikki pinnan kohdat ovat samalla korkeudella

# data[].attributes.body
Tässä tiivistetään maata lätkäämällä

# data[].attributes.body
Käytä turvavaljaita korkeissa paikoissa

# data[].attributes.body
Käytä henkilökohtaisia suojaimia työmaalla

# data[].attributes.body
Anturan leveys on 500 ja korkeus 200 ja sokkelin mitta 9x16cm.

-Materiaalit:

Lauta 20x100 plus 15%m2, hukka on 276cm yhteensä.

Harjateräs 10mmx200cm

Betoni k35 5m3 plus hukka

2
Työmenekki:

Aloittavat työt 0.03tth/m

Muotin pystytys 0.32tth/m2

Muotin purku 0.15tth/m2

Yhteensä 0.7tth/m2

Suorite määräkerroin 1

0.7tth/m2´25m2=

17.5tth/m21´05

=18,4tth

Yhdellä henkilöllä homma kestää siis 18,4 tuntia eli jaetaan  se kahdella niin saadaan 2,3 työpäivää ja kortin mukaan ihanne työryhmän koko on kaksi henkilöä niin jaetaan se vielä kahdella niin saadaan 1 päivä ja valu saadaan loppuun ja aamulla voidaan kasata muotit läjään.

# data[].attributes.headline
Moodletehtävä - Mitä perustamistapoja on käytettävissä

# data[].attributes.subject
Moodletehtävä - Mitä perustamistapoja on käytettävissä

# data[].attributes.body
-Perustaminen kalliolle
-Maanvarainen perustus
-Paaluille perustaminen

# data[].attributes.headline
Moodle tehtävät -  Maa ja pohjarakentaminen

# data[].attributes.subject
Moodle tehtävät -  Maa ja pohjarakentaminen

# data[].attributes.body
1. Pohjatutkimuksella tarkoitetaan maaperän tutkimuksia ja selvitetään että minkälainen perustus ja miten voidaan rakentaa esimerkiksi kairaamalla

2. Maan kantavuudella tarkoitetaan kuinka paljon maa voi ottaa painoa vastaan

3. Keskeisiin asioihin maan tiivostystöihin kuuluu oikean painoien lätkä tai jyrä, tiivistys kerroksittain ja riittävät ylitykset ja ajokerrat (meleko palion) ja lätkällä aina yli viisi kertaa

4. Routa on jäätynyttä maavettä ja routiminen on sitä kun vesi jäätyessään laajenee maan sisällä, maan pinta kohoaa, voi aiheuttaa routavaurioita

5. Maaperässä olevaa syöpää aiheuttavaa kaasua joka tulee huomioida jo rakentamise suunnitteluvaiheessa

# data[].attributes.headline
Perustusten tehtävät ja miksi ne tehdään

# data[].attributes.subject
Perustusten tehtävät ja miksi ne tehdään

# data[].attributes.body
1. Perustukset siirtää rakennuksen painon todelliselle perustamistasolle maapohjan kantokyvyn edellyttämällä tavalla
2- Estää epätasainen painumien aiheuttamat perustusten ja ylärakenteiden vauriot
3. Estää maapohjan routimisen johdosta muodostuvat rakennevauriot
4. Muodostaa lämpöeristykset rakennuksesta maahan johtuvaa lämpövuotoa vastaan
- suojata rakennusta ja rakenteita maan kosteutta ja pohjavesien vaikutuksia vastaan

# data[].attributes.body
1. Pohjatutkimuksien tavoitteena on selvittää rakennuspaikalla vallitsevat maaperäolosuhteet niin että aiotun rakennuksen tai muun rakenteen perustaminen ja tarvittavat pohjarakennustyöt voidaan suunnitella luotettavasti ja toteuttaa turvallisesti.

2.  Tämä edellyttää paikalla olevien maakerrosten ja niiden laadun selvittämistä, tiiviin pohjakerroksen tai kallionpinnan tutkimista ja pohjavesipinnan selvittämistä.

# data[].attributes.body
1. Millainen massa?
-Piirustuksen mukaiset

2. Paljonko tilataan?
-Suunnitelmien mukaan ja vähän ylimäärästä

3. Millä tavalla valu?
-Ensin puoleen väliin ja vibraus ja sitten täyteen

# data[].attributes.body
Tarkistetaan ristimitat ja kiinnitetään muurausjohteet.
Pystyssä oleviin muurausjohteisiin merkitään harkkomuurauskerrosten korkeusetenemä 200mm.
Muuratessa ensimmäistä harkkokerrosta betonianturan päälle käytetään riittävää laastimäärää jotta harkot saadaan haluttuun korkeuteen.
Ylipursunut laasti poistetaan.
Harkkomuuraus etenee nurkasta aloittaen kerros kerrallaan.
Linjalanka nostetaan tulevan harkkokerroksen tasolle.
Laasti levitetään kulmissa muurauskauhalla, mutta suurilla osuuksilla laasti levitetään vaivattomimmin lekamuurauskelkalla.
Perusmuuri raudoitetaan suunnitelmien mukaisesti 8mm harjateräksillä.
Harkon raudoitusurat täytetään laastilla ja teräkset painetaan uriin.
Kulmissa käyterään kulmaharkkoja.
Harkkojen pystysaumoissa ei käytetä laastia, poikkeuksena katkaistut harkot.
Muuratessa harkko työnnetään kiinni edellisen harkon päätypintaan ja lasketaan sen jälkeen alas valmiin laastikerroksen päälle.
Harkko kopautetaan lopullisesti paikalleen esimerkiksi kumivasaralla.
Laastipurseet poistetaan muurauksen edetessä.

# data[].attributes.body
Tiivistys: Tiivistys tarkoittaa maaperän tiivistämistä

Sora: Sora on kivennäismaalaji jonka vallitseva raekoko on 2–20 mm, toisissa luokituksissa 60 mm asti.

Murske: Murske tai sepeli on yhteisnimitys tuotteille jotka on valmistettu murskaamalla luonnonkiviainesta tai keinotekoista kiviainesta.

Kalliomurske: Kalliomurske on kiviainesta joka on valmistettu murskaamalla kalliosta irti räjäytettyä louhetta ja seulomalla siitä haluttu lajite.

Soramurske: Soramurske on kiviainesta, joka on valmistettu murskaamalla kivikkoa (vallitseva raekoko 20–200 mm) tai soraa (vallitseva raekoko 2–20 mm) ja seulomalla siitä haluttu lajite.

Salaojasora: Salaojasora läpäisee vettä erinomaisesti, koska sorasta on seulottu pois helposti tiivistyvät aineet. Salaojasora sisältää osaltaan hienompaa nolla-ainesta sen takia, että tämä aines suodattaa veden mukana kulkeutuvan humuksen ja muun salaojan tukkivan materiaalin pois. Salaojasora sopii siis salaojiin sepeliä paremmin, koska sepelissä ei tällaista ominaisuutta ole. Salaojasoran raekoko on noin 0-8mm.

Rakeisuuskäyrä: Rakeisuuskäyrä on maaperäkäsittelyjärjestelmien rakentamisen yhteydessä tarvittava maaiaineksen laatua kuvaava selvitys.

# data[].attributes.body
Maantasoitus ja tiivistys aluksi ja sitten muottien asennus ja raudoitus sitten kaikki tarkistetaan ja pistetään valu muotteihin ja tasoitetaan tasaiseksi ja kun sementti on kovettunut muotit poistetaan ja siinä.

# data[].attributes.body
1. Miksi terästankoja asennetaan betonirakenteisiin?
- Että sokkeli pysyy paremmin kasassa ja se parantaa vetolujuutta.
2. Kuka voi suunnitella raudoituksia?
-Rakenteen suunnittelija
3. Kuka tarkastaa raudoituksen ja koska se tapahtuu?
- Rakenteen suunnittelija tai rakennustarkastaja ennen betonimassan valua
4. Suojabetonin etäisyydet 50 vuoden käyttöikävaatimuksella?
-  50 mm maata vasten valettaessa , 30mm sokkeleissa ja ulkopinnoissa joissa ei suolarasitusta , 20mm kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa , 25mm maanvaraisissa ja tuulettuvissa alapohjissa, joissa eriste betonirakenteen alapuolella ja 35mm tuulettuvissa alapohjissa, joissa eriste betonirakenteen päällä
5. Mitä tapahtuu teräsbetonirakenteelle, jos tangot ovat taivutettu liian pienellä taivutustelalla?
- Betoni murtuu
6. Miksi tankojen päät on ankkuroitava?
- Jotta teräkset pysyvät paaukallaan

# data[].attributes.body
Muottien linjaaminen suoraksi

# data[].attributes.body
Tehtävä 1.

A)

1. Rakennuttaja raportoi kuukausittain omien sopimuskumppaniensa urakkasummat ja laskutiedot. Tiedot sisältävät urakan tyypin, urakan keston, työmaan sijainnin, urakkasummat ja yrityksille maksetut vastikkeet.

2. Päätoteuttaja nimeää työmaalle vastuuhenkilön. Päätoteuttaja vastaa myös seuraavista velvoitteista: yleinen turvallisuus, työmaalla käytetään kuvallisia henkilötunnisteita (pl. vierailijat) ja työntekijäluettelon perustaminen ja ylläpito.

3. Pääurakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopimuksenmukaisen työn. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi omasta, myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Pääurakoitsijalle kuuluu työmaan johto ja vastuu turvallisuudesta.

4. Aliurakoitsija on henkilö tai yhtiö joka on sitoutunut hankkimaan tai toteuttamaan urakkasopimuksen mukaisen työn, materiaalin tai muun sopimukseen sisälletyn asian.

5. Yleensä pääsuunnittelija on kohteen arkkitehti, koska hän ratkaisee jo luonnosvaiheessa rakennuttajan tilatoiveet ja rakennuksen sijoituksen tontille, sen hahmon sekä rakenne- ja talotekniikan perusasiat. Arkkitehdin koulutus antaa laaja-alaisimman perspektiivin ratkaista tärkeimmät asiat, rakennuttajan ja rakennuspaikan ehdoilla.

6. Vastaava mestari on työmaan kapteeni. Hän ohjaa ja kuljettaa sitä eteenpäin. Tärkein rakentajan kumppani.

7. Työn suoritusten varmistaminen siten, että tulos vastaa teknisesti ja laadullisesti urakkasopimusta, eri työvaiheiden tarkoituksenmukaisen suoritusjärjestyksen seuranta, ennakkokatselmuksin työtuloksen vastaanottokelpoisuuden määrittäminen,

8. Vastaava työnjohtaja johtaa työmaata. Hän huolehtii työn laadusta ja voi tarvittaessa jopa keskeyttää työt, jos laatu, työturvallisuus tms. ei vastaa suunniteltua tai hyvää rakennustapaa (RYL).

9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

10. Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta

B) Rakennustyypit

- Paritalot, omakotitalot, kerrostalot, rivitalot, erillistalot, loma-asunnot, tilapäisasunnot

Liikerakennukset, työpaikkatilat

C) Työmaan turvallisuus

- Päivittäiset toimintakokeilut (nosturit), koneiden ja laitteiden vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset, telinetarkastukset aina kun telinettä muutetaan tai siirretään, päätoteuttaja vastaa tarkastustoiminnasta, voi siirtää tehtävän toiselle osapuolelle tai nimetylle henkilölle, laadittava pöytäkirja

D)

- Hakemukset, ilmoitukset, hankinnat ja sopimukset, työmaa-alueen järjestelyt, katselmukset

# data[].attributes.body
Tämä on työmaan kartta jossa osoitetaan työpaikalla olevat varastoalueet, nostopaikat, kulkutiet, rakenteet, valaistus, jne...
On tarpeellinen kaikille työmaalla olijoille ja kävijöille osa turvallisuus suunnittelua

# data[].attributes.body
:D