# data[].attributes.body
_ Fixpunkte
_ Anschlusshöhen
_ Messpunkte

# data[].attributes.body
_ Dachrand
_ Gerüstanpassung durch Gerüstbau

# data[].attributes.body
_ Werkplanung UN muss vorliegen
_ Abschluss Koordination Werkplanung mit der Planung Dach (Anschlüsse)
_ Einbau Fertigteile, abgeschlossene Koordination Planung

# data[].attributes.body
-  Luftdichtigkeit
- Richtung Überlappung
- Ausdehnungen

# data[].attributes.headline
Abnahme Rohbau / Unterkonstruktion ggf. Holzbau oder Betonbau

# data[].attributes.subject
Abnahme Rohbau / Unterkonstruktion ggf. Holzbau oder Betonbau

# data[].attributes.body
_ SIA Abnahme
_ Mängelbeseitigung
_ Kontrolle und ABN nach Mängelbehebung
_ Freigabe Ausführung durch den Bauherrn

# data[].attributes.headline
Kontrolle von vor Ort bearbeiteter Bauteile

# data[].attributes.subject
Kontrolle von vor Ort bearbeiteter Bauteile

# data[].attributes.body
- Schnitte bei verzinkten Blechen
- Prüfung auf fachgerechten Abschluss

# data[].attributes.headline
Kontrolle der Bauteile mit Massveränderung

# data[].attributes.subject
Kontrolle der Bauteile mit Massveränderung

# data[].attributes.body
- Befestigungselemente
- Konstruktive Abschlüsse

# data[].attributes.body
Kontrolle der Angebote, Vergleich, Empfehlung an Bauherr
_ Hebezeug
_ Mannschaftscontainer
_ Preise
_ Varianten UN
_ vorliegen Planung UN zu Fertigteilen, Einbauten

# data[].attributes.body
_ Lagerflächen
_ Mannschaftskontainer
_ Materialfluss

# data[].attributes.body
- Höhen
_ Lage
_ Anschlusshöhen Schichten (Dichtheit)
_Erstellen Fix- und Richtpunkte

# data[].attributes.body
- Dachneigung
- Überlappungen
- Stossausbildungen
- An- Abschlüsse
- ..