# data[].attributes.body
Realizado divulgação do programa #EuSouDestaque para Diretoria de obras de investimento Correntes e EO.

Cumprimento dos indicadores semanais de manutenção (SPDA, SDAI e geradores).

Realizado implantação e redução energia incidente nos painéis elétricos da subestação 550 SE 07. Valores de energia incidente antes da adequação 10,7 cal/cm2 e após adequação valor energia incidente de 3,10 cal/cm2. Valor limite máximo padrão Vale é de 8,0 cal/cm2.

# data[].attributes.body
Iniciada a escavação do Túnel Liner na Drenagem do circuito Hídrico

# data[].attributes.body
Café com prosa com as mulheres da gerência.

# data[].attributes.body
XXX

# data[].attributes.body
Conversa de alinhamento com o time de segurança e encarregados linha de frente da MIP, parada de segurança com todo o time MIP distribuição, com foco em isolamentos de área, caminho seguro e cuidado ativo genuíno!

# data[].attributes.body
Concluído obra migração cargas elétricas TFA 1 620TC27, garantindo maior segurança para equipe elétrica durante as interações e maior confiabilidade do ativo.

Iniciado obra de adequação NR10 da planta de expansão mineral no CTF.

Finalizado obra de implantação eletrocentro SE 2092VG01 para acionamento sistema de bombeamento responsável pela retirada de úmida da barragem de VGR durante seu descomissionamento.

Cumprimento dos indicadores de manutenção da coordenação de Revitalização elétrica e mecânica.

# data[].attributes.body
Integridade Estrutural

Produtividade

-Baixa produtividade nas atividades de Revitalização Estrutural com a empresa Rip devido a descontinuidade do contrato;

-Aumento de produtividade das equipes de tratamento anticorrosivo devido a atuação paralela em diversos ativos mapeados para o ciclo 2024;

-Tratamento anticorrosivo atinge 41% de avanço na semana, totalizando o avanço de 82% da meta mês;

-Conclusão do descomissionamento dos módulos térreos e estruturas do transportador 340TC01A na Mina Tamanduá.

-Conclusão da auditoria PNR67 com empresa AS construções totalizando 100% nos requisitos RAC 2 e 95% nas condições físicas do canteiro

Obs: Desvio em laudo de luminescência do canteiro;

# data[].attributes.body
produtividade

Transporte do eletrocentro

# data[].attributes.body
Conclusão da Fundação suporte rompedor Sapecado.

# data[].attributes.body
-Campanha contra Assédio

Realização de abrangência junto às empresas contratadas totalizando o quantitativo de XX(conferir quantitativo) pessoas participantes

# data[].attributes.body
*PAC- Tratamento anticorrosivo ultrapassa a meta prevista para o mês de maio com execução de 103%;

*REC-Revitalização Estrutural fecha a semana com 100% das notas planejadas executadas para o mês de maio;

*Caminho de Rolamento- Sinergia entre equipes civil e metálica para atuação em corretiva emergencial no carrinho de transferência SH2026 para troca de trilho e chumbadores atividade concluída sem eventos de segurança.

*Descomissionamento

-Demolição de 180m3 de concreto armado e segregação de 10 toneladas de resíduos metálicos na Subestação 340-ESE06

-Desmontagem de 3 toneladas de estruturas metálicas do transportador de correia TCLD-340TC01A para aplicação em projetos futuros.

*Infraestrutura Industrial -

-Conclusão de obra para eliminação de risco de segurança- Revitalização de canaleta da oficina de pesados Pico- Risco

eliminado- Queda de nível diferente;

-Conclusão de obra para eliminação de risco de segurança- Reconstrução de piso e adequação de tampas metálicas -Oficina de pesados HZT- Risco eliminado- Queda de nível diferente

# data[].attributes.body
*Segurança

-Realizada campanha de Assédio prevista para mês de maio com abrangência em 100% das empresas parceiras

-Realizada abertura da Operação Guarda Alta- 70 dias com foco em segurança

*Integridade

-REC-Revitalização Estrutural ultrapassa a meta prevista para o mês de maio com execução de 6 notas

-PAC-Empresa de tratamento anticorrosivo atinge 60% de status na mobilização de equipe para atendimento a estratégia de recuperação da meta anual

*Descomissionamento

-Conclusão da desmontagem de 230m do TCLD-340TC01A totalizando 73ton de estruturas metálicas para aplicação em projetos futuros

# data[].attributes.body
Liberação por parte do time de Capital da área para escavação da região do Túnel Liner.

# data[].attributes.body
Meta alcançada de LTPAC.

Inicio das atividades da MGEL no talude do rejeitoduto em Vargem Grande.

Entrega do escopo da parada SH2026 - Caminho de rolamento e Civil.