# data[].attributes.headline
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -22 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -22 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se Continua Trabajando en del Devops azure

-Se suben actualizaciones al git

-Se trabaja en el Backend de propietarios

-Se tarta de ajustar el Backend al construido por el profesor.

# data[].attributes.headline
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -23 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -23 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se trato de implementar Formik a Form de register

-Se trabaja en Modificar Rutas privadas- publicas

-Se Configura backend para familiares

# data[].attributes.headline
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -24 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -24 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se redimensiona alcance del proyecto
-Se Definen solo  las interfaces de inicio- Autenticacion de usuario(Crud), Propietarios(Crud), Familiares(crud),
-Se Modifica en el servidor de backend le modo de autenticación de bycripy a Jwt.
-Se hacen nuevas pruebas pruebas del backen en postman
-Falta actualizar la HU en el Devops de azure

# data[].attributes.headline
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -25 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -25 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se Inicia nueva concepto de front basados en la capacitación recibida en la clase.
-Se actualiza git
-Se Inicia creación de modelo de arquitectura basado en la capacitación de la clase.

# data[].attributes.headline
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -26 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 4 - DAILY STAND-UP  -26 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se continua trabajo en el front  de las  interfaces definidas.
-Se actualiza Git

# data[].attributes.headline
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -15 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -15 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se Inicia migración de interfaces a Ract JS
-Se continua con la generacion de HU y Tareas y actividades en Devops
- Se crea diccionario de datos para Usuarios en mongo
-Se Crean formularios  de Login
-Aun no se acuerda Reunión con el tutor.

# data[].attributes.headline
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -16 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -16 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se Crea pagina  de Home  se hacen modificación el respecto del mockup - Carousel de imagenes en react
- Se genera Link para ingresar a la
-Se  crean rutas para  Formulario Login
-Se Crea formulario de Login
-Se Aplican estilos al  formulario
-Se inicia creación de backend para autenticación de  usuarios

# data[].attributes.headline
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -17 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -17 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se continua trabajando en Backend de autenticación de usurarios.
-Se hacen pruebas con postman - Genera errores el Método Post.
-Se Indica codificación de Form de register para usuarios.
-Se crea Diccionario de datos de Propietarios en Mongo Atlas.

# data[].attributes.headline
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -18 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -18 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se termina Form de Register para nuevos usuarios
Codificación del Backend de para Register de nuevos Usuarios
-Se trabaja en el rutas publica y privadas
-Se evalúa método de encriptación de password
-Se continua documentando proyecto en devops- azure

# data[].attributes.headline
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -19 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 3 - DAILY STAND-UP  -19 -NOV 2021

# data[].attributes.body
- Se prueban métodos Post-Get-Delete-PuT por Postman al a interface dé usuario del Backend en Node JS
- Se configura método bcrypt  y se hacen pruebas  en Postman para el encriptamiento de password de usuario.
- Se continua documentando el Devops - Azure
-Se diligencia el formato de retrospectiva de Sprint
-Se hará Actualización de Git por primera vez.

# data[].attributes.headline
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -08  Nov 2021

# data[].attributes.subject
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -08  Nov 2021

# data[].attributes.body
-Se documentan las HU faltantes en el sprint 1
- Se cambia manejador de proyecto de trello a Devosp Azure por recomendación del tuto vía chat.
-Como no a sido posible tener  Reunión con el tuto se trabajado bajo experiencia adquiridas en el ciclo 3.
- Se trabaja en el MVV de la aplicación.

El modelo es el responsable de:

Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea independiente del sistema de almacenamiento.

Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema).

Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema.

Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que en los datos pueda producir un agente externo (por ejemplo, un fichero por lotes  que actualiza los datos, un temporizador que desencadena una inserción, etc.).

El controlador es responsable de:

Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, etc.).

Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "SI Evento Z, entonces Acción W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser una llamada al método "Actualizar()". Una petición al modelo puede ser "Obtener_tiempo_de_entrega ( nueva_orden_de_venta )".

Las vistas son responsables de:

Recibir datos del modelo y los muestra al usuario.

Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque además lo instancia).

Pueden dar el servicio de "Actualización()", para que sea invocado por el controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que informa de los cambios en los datos producidos por otros agentes).

-Se inicia  codificación inicial  de proyecto HTML - CSS - JS

# data[].attributes.headline
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -09  Nov 2021

# data[].attributes.subject
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -09  Nov 2021

# data[].attributes.body
- Se generan pruuebas casos de usos Logica del negocio
-Se Creación de Proyecto devosp en Azure
https://dev.azure.com/campillojh/Mintic-Ciclo4/_backlogs/backlog/Mintic-Ciclo4%20Team/Backlog%20items
- Se documenta Sprint 0 - Sprint 1 - se inicia Sprint 2
- se Trabaja en codificación de paginas desacuerdo al alcance definido.

# data[].attributes.attachment_link.description
Microsoft Internet Explorer's Enhanced Security Configuration is currently enabled on your environment. This enhanced level of security prevents our web integration experiences from displaying or performing correctly. To continue with your operation please disable this configuration or contact your administrator.

# data[].attributes.headline
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -10  Nov 2021

# data[].attributes.subject
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -10  Nov 2021

# data[].attributes.body
-Se trabaja en el Modelo entidad relacion de la Base de datos
Se  Trabaja en modelo resposive de las paginas codificadas.
- Se Sigue  alimentando los avances del proyecto en Azure
- Se prueba la navegación entre las primeras interfaces terminadas.
- Hay un retrazo en  la estructuración de los formularios mientras se define el MER

# data[].attributes.headline
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -11  Nov 2021

# data[].attributes.subject
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -11  Nov 2021

# data[].attributes.body
- Se define MER  - con sql Lite-
-Se crea usuario en Mongoatlas  para crear diccionarios definidos   en el el MER.
-Se trabaja en  Devops-Azure
-Estamos Pendientes de reunión con el tutor.- seguimos trabajando
- Se trabaja en HU - Sprint 3

# data[].attributes.headline
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -12  Nov 2021

# data[].attributes.subject
Grupo 5 - SPRINT 2 - DAILY STAND-UP  -12  Nov 2021

# data[].attributes.body
- Se continua codificando las paginas en HTML- CSS-JS
- Se prueba navegación entre interfaces
- Se  crea base de datos en NMongo DB atlas acorde a al estructura MER creada con  SQLLite.
- Se estructuran los formulario de la paginas aprobadas en el alcance.
- Se prueba todo el entorno de desarrollo.
-Se crea la plantilla de proyecto en React

# data[].attributes.headline
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -04 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -04 -NOV 2021

# data[].attributes.body
Se programa reunion equipo scrum para  :
- Terminar el backlog priorizado acorde a experiencia del cilclo3
-Se aclaran dudas del MVC- consultas internet y manuales UTP
-Se muestran avance y dudas sobre el desarrollo de las interfases  graficas. S reportan algo de atraso ya que son temas nuevos para el equipo scrum.
-Se presentas dificultades  en le proceso de la navegación entre interfaces.

# data[].attributes.headline
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -03 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -03 -NOV 2021

# data[].attributes.body
- Se  trata de programar runion con e Tutor para aclarar punto del proyecto tales como
-Definir el alcance  acordado  y funcional del proyecto
-Estructurar el Backlog Priorizado en archivo excel con alcance real.
-Asignarles puntos y prioridades a las HU
-Definir las tareas de las HU en tarjetas independientes

# data[].attributes.headline
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -02 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -02 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se sigue trabajando en el  mockup.
-Quedan pendientes dos pantallas, pero se puede avanzar con las que se tienen.
-Se definen  las HU pendientes .
- Se da inicio a creación de plantilla  de código inicial  para paginas web planas del proyecto

# data[].attributes.headline
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -01 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -01 -NOV 2021

# data[].attributes.body
- Equipo revisa Documentación y da sus opiniones sobre el Mockup.
-Se inicia construcción de MVC
-equipo se pone de acuerdo  sobre el alcance del proyecto dados los tiempos  del ciclo.
-Se define con el equipo el tema de color y fuentes para estandarizar el mockup
-Se asignaron Tareas y responsabilidades a cada integrante del equipo.
-Se probaron las configuraciones instaladas en el PC.

# data[].attributes.body
-Se consulta  con el profesor si  se puede trabajar el mimo proyecto del cilco 3 pero ya en React por la plataforma. A esto responde que si pero que hay  es obligatorio que  el producto tenga login.
-Equipo scrum solicita reunion con el tutor.
-Generamos Repositorio Git que por el cual se gestionara el versionamiento del proyecto con las cuentas de usuario de cada  integrante del equipo scrum.
- Se socializa en el equipo.
- Se realizaron pruebas de creación de Branch.
- Se realizaron pruebas de pull-  push -merch
- Se inicia análisis  de la generación del BackLog priorizado del Producto.
- Aun se esta tratando de cuadrar Reunión de esquipo Scrum ya que no ha sido posible por las múltiples ocupaciones del los miembros del equipo.

# data[].attributes.body
-Reconfiguramos PC para nuevo entorno de desarrollo.
-Descargamos Herramientas para crear el entorno de desarrollo optimo(VScode-Git-MongoDB-NodeJS- Libreria React.)
-Instalamos VSCode y se instalaron los plugins que no permiten agilizar (prettier-runcode-icon-etc.......)
-Revisamos herramientas para hacer los  Mockups-
-Replanteamos el Backlog Priorizado del producto para definir un alcance posible del proyecto.

# data[].attributes.body
- El Equipo scrum definió posibles modelos de Paginas web para elaborar los mockups.
-El equipo Modifico   los modelos  de HU del portal Trello donde  se están definiendo las HU y los estados de cada uno  de los procesos del sprint 0
- En la  Reunión se definieron  las tres(3) primeras historias de usuario  de acuerdo al backlog acordado.
-Aun no  hemos definido los roles de los integrantes en el desarrollo de la aplicación.
-Se programa Posible reunion para definir roles y alcance

# data[].attributes.headline
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -05 -NOV 2021

# data[].attributes.subject
SPRINT 1 - DAILY STAND-UP  -05 -NOV 2021

# data[].attributes.body
-Se trabajando en el desarrollo de las interfaces asignadas
-Se inicia informe de retrospectiva del sprint.
- Se inicia proceso de responsive  desing. Teniendo fallas en la  implementación del código.
-Se hacen pruebas de navegación entre interfaces
-Se generar dudas sobre  MVC-

# data[].attributes.body
-Se Definen  en trello las HU definidas para trabajar en en sprint 1.
-Se asignan  roldes a los miembros de equipo scrum
-Se programa Reunión del equipo para revisar fortaleza de los miembros y así optimizar el desarrollo.

# data[].attributes.body
-Equipo scrum definió Alcance del proyecto y el numero total de HU del backlog del producto; teniendo en cuenta los tiempos definidos para la entrega de este.

- Se sigue trabajando en el Mockup  de la aplicación. Se ha dificultado un poco por que todas las herramientas son nuevas para el grupo scrum
-Se adicionaron  a trello  las definiciones generales de las HU  priorizadas en el  backlog del producto
- Se evalúa otra Herramienta (jira) para hacer el Devops de proyecto. Se opta por trello por tiempo limitado para el desarrollo.
- En la  Reunión se definieron  las seis(6) principales HU definidas el el backlog priorizado.
-Se adiciona un checklist de tareas para las HU definidas.
-Se definió el Rol de Diseño de Mockup a un miembro del equipo. Quedan pendientes la asignación de lo roles faltantes.(Frontend-Backend-DB-etc.)