# data[].attributes.body
Berichten vom letzten Stand in der Bauroutine: LZ wird in den Sommerferien als Klasse mit Nebenraum und abgespeckter Küchenzeile umgebaut. Räumungsarbeiten und Umzug muss vorher passiert sein.

Vorstellen der Zeitleiste in der AG Bau. Aufgaben ergänzen und Routine finden:

-Welche Klasse kommt in den neuen Klassenraum? S5

-Welche Kolleg*in übernimmt die neue Klasse? BB und AH

-Wer muss was wissen und wann tun?

# data[].attributes.body
Bauleitung ansprechen wegen Schallschutz nicht vergessen!

Hanna klärt die Themen mit S5 und P8 Kolleg*innen OK

Andreas dokumentiert Ist- Stand der Schränke in den betreffenden Räumen (Rundgang mit Hildegard), Klärt das Ofen-Thema Küchenzeile OK

Info ans Kollegium mit Fristen zum Ausräumen Klären von Fragen: Container/ Umzugsfirma am 23.6. (siehe Schreiben in diesem POST.) OK

Logopädie im nä Schuljahr klären

Nächstes Treffen der AG: Do 5.6. um 10 Uhr

# data[].attributes.headline
Bitte Lesen:Stellwand im LZ bis 2. Juni  LK Infos

# data[].attributes.subject
Bitte Lesen:Stellwand im LZ bis 2. Juni  LK Infos

# data[].attributes.body
Stellwandinfos mit Zeitraum für Kommentare u Alternativen

(Bis 27.5.Andreas)

Ist-Zustand Raumpläne mit alternativen

Vorschlagsliste was wohin sollte

Fristen für die Fachkolleg*innen: Vorschläge und umräumfristen

TODO für uns: Kartons Umzugsfirma etc

# data[].attributes.body
Aushang mit den nötigen Infos am LZ Brett (aktualisiert am 6.5.) KollegInnen anschreiben: Dreischritt: ausräumen in Kisten/ Umzug/ Einräumen in neue Schränke

26.5. bis 2.6. Stellwand LZ

bis 4.6. Kommentare

5.6. Besprechung AG Bau und Ausstattung und Beschlüsse

bis 20.6. Schränke ausgeräumt

23.6. Umzugsunternehmen

# data[].attributes.headline
Zeitplanung bis zum Montag, 23. Juni (die Umzugsfirma kommt)

# data[].attributes.subject
Zeitplanung bis zum Montag, 23. Juni (die Umzugsfirma kommt)

# data[].attributes.body
am 5.6.: Info an alle Kolleg*innen zum Ausräumen u Fristen

bis 13.6.:Ausräumen der Schränke nach den Abbildern im LZ

am 11.6.vormittags: der Container kommt auf den Schulhof

bis 18.6.: "Reste" gehen in den Container

am 23.6.: Umzug durch die Firma:

-Sofa etc in den Container

1 Schrank in P4

1 Schrank in P5

ab 24.6.: Einräumen der neuen Schränke

Hier die Info ans Kollegium:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie zuletzt in der LK am Montag angekündigt gehen wir jetzt über in die “heiße Phase” der Umzüge. Wir haben die Anmerkungen auf dem Plan an der Stellwand aufgenommen und einen Gesamtplan erstellt. Jetzt gilt es, den umzusetzen. Damit das klappt brauchen wir Eure Mitarbeit. Viele Schränke und Inhalte sollten umgeräumt werden. Den Plan dazu findet Ihr im Anhang in Grafik (Gesamtübersicht), als Exceldatei (ToDo) und ausgedruckt im Lehrerzimmer.

Bitte tragt Euch in den grün unterlegten Feldern der Excel-Datei ein: bei welchen Aufgaben packt Ihr mit an?

Packt das Material, für das Ihr Euch eingetragen habt, bitte in eine der Umzugskisten im alten Lehrerzimmer, kennzeichnet die Kisten eindeutig und stellt sie an den Ort, der als (Zwischen)Lager benannt ist.

Bitte haltet Euch unbedingt an den Zeitplan, dann können wir alle mit zum Gelingen beitragen.

ein Wort noch zum Schluss:

Hanna und ich mühen uns, auch unter den eingeschränkten Rahmenbedingungen eine möglichst gerechte und praktikable Lösung für die ganze Schule zu finden. Ohne das viele konstruktive Mitdenken und die tatkräftige Unterstützung von vielen von Euch hätten wir das parallel zur Schuljahresplanung bis jetzt nicht hinbekommen. Herzlichen Dank!

Wir machen so weiter und dann wird auch das gelingen.

Andreas und Hanna

# data[].attributes.body
Schränke kennzeichnen:

was soll weg?

was soll in einen anderen Raum?

was soll an eine andere Wand?

dabei vorher evtl bedenken:

welche Schränke soll die neue Klasse bekommen?

welche Reste sollen in noch in den Container?

Was kommt in den Medienkeller (auch mit Schränken?

# data[].attributes.body
S5 beginnt einzupacken: Kartons genügend?

P8 bekommt Raum zum Sammeln von Materialien (Rest von Fam P. muss weg)

P8 beginnt einzupacken: auch Kartons? Wo zwischenlagern?

# data[].attributes.headline
18. August letzte Sommerferienwoche: Umzugsfirma für die Klassen

# data[].attributes.subject
18. August letzte Sommerferienwoche: Umzugsfirma für die Klassen

# data[].attributes.body
Mo und Di mit UmzugsFirma Einzug S5 in LZ

Einzug P8 in II 3