# data[].attributes.body
Descripción: Definir responsabilidades, prioridades y cronograma general del proyecto.

Responsable: Director de proyecto.

Rol: Proyect Owner.

Sprint: Sprint 1 (Semanas 1-2)

Fechas: 04/11/2025 - 08/11/2025

Indicador: Acta de inicio aprobada

# data[].attributes.headline
Elaboración del cronograma operativo detallado

# data[].attributes.subject
Elaboración del cronograma operativo detallado

# data[].attributes.body
Descripción: Planificación de tareas, recursos y tiempos de ejecución.

Responsable: Coordinador Técnico.

Rol: Scrum Master.

Sprint: Sprint 1 (Semanas 1-2)

Fechas: 04/11/2025 - 15/11/2025

Indicador: Cronograma validado

# data[].attributes.body
Descripción: Inspeccionar y verificar estado de equipos y herramientas.

Responsable: Oficina técnica.

Rol: Equipo de desarrollo.

Sprint: Sprint 1 (Semanas 1-2)

Fechas: 05/11/2025 - 15/11/2025

Indicador: Informe de alistamiento

# data[].attributes.headline
Socialización comunitaria y protocolo de participación

# data[].attributes.subject
Socialización comunitaria y protocolo de participación

# data[].attributes.body
Descripción: Reunión con la comunidad y presentación del plan de acción.

Responsable: Equipo social.

Rol: Equipo de desarrollo.

Sprint: Sprint 1 (Semanas 1-2)

Fechas: 08/11/2025 - 15/11/2025

Indicador: Acta de socialización firmada

# data[].attributes.body
Elaboración de la matriz RACI para posterior ejecución del proyecto y preparación de información a compartir en la reunión de inicio y asignación de roles.

# data[].attributes.body
Descripción: Revisar y aprobar la matriz de riesgos del proyecto.

Responsable: Comité de riesgos.

Rol: Stakeholders.

Sprint: Sprint 1 (Semanas 1-2)

Fechas: 10/11/2025 - 15/11/2025

Indicador: Matriz validada

# data[].attributes.body
Descripción: Intervención de 1 km en vía terciaria (limpieza, conformación de cunetas, recepción de material granular). Objetivo: recuperar transitabilidad y reducir riesgo de deslizamientos.
Responsable: Equipo técnico
Rol: Operario / Oficina técnica
Sprint: Sprint 2 (Semanas 3–4)
Fechas: 18/11/2025 → 29/11/2025
Indicador: Avance físico ≥ 30 %
Checklist:

Movilizar equipo y materiales

Señalizar tramo y seguridad vial

Ejecutar limpieza y conformación de cunetas

Control de calidad (fotos + informe)

# data[].attributes.headline
Registro fotográfico y control de calidad

# data[].attributes.subject
Registro fotográfico y control de calidad

# data[].attributes.body
Descripción: Documentar avances y aplicar control de calidad.

Responsable: Oficina técnica

Rol: Equipo de desarrollo.

Sprint: Sprint 2 (Semanas 3-4)

Fechas: 20/11/2025 - 29/11/2025

Indicador: Informe de control de calidad

# data[].attributes.headline
Monitoreo ambiental y gestión de residuos

# data[].attributes.subject
Monitoreo ambiental y gestión de residuos

# data[].attributes.body
Descripción: Supervisar cumplimiento ambiental y disposición adecuada de materiales.

Responsable: Comité ambiental

Rol: Equipo de desarrollo

Sprint: Sprint 2 (Semanas 3-4)

Fechas: 18/11/2025 - 29/11/2025

Indicador: Reporte ambiental

# data[].attributes.headline
Evaluación de avance físico y financiero

# data[].attributes.subject
Evaluación de avance físico y financiero

# data[].attributes.body
Descripción: Comparar avance técnico con ejecución presupuestal.

Responsable: Director del proyecto

Rol: Proyect Owner

Sprint: Sprint 2 (Semanas 3-4)

Fechas: 28/11/2025 - 29/11/2025

Indicador: Informe de avance

# data[].attributes.headline
Inspección técnica de tramos intervenidos

# data[].attributes.subject
Inspección técnica de tramos intervenidos

# data[].attributes.body
Descripción: Revisión técnica de los avances ejecutados.

Responsable: Oficina técnica.

Rol: Equipo de desarrollo.

Sprint: Sprint 3 (Semanas 5-6)

Fechas: 02/12/2025 - 13/12/2025

Indicador: Informe técnico de inspección

# data[].attributes.body
Descripción: Evaluar desempeño económico y productivo.

Responsable: Coordinador técnico.

Rol: Scrum Master

Sprint: Sprint 3 (Semanas 5-6)

Fechas: 03/12/2025 - 13/12/2025

Indicador: Reporte de rendimientos.

# data[].attributes.headline
Retroalimentación comunitaria y encuesta de percepción

# data[].attributes.subject
Retroalimentación comunitaria y encuesta de percepción

# data[].attributes.body
Descripción: Recoger opiniones de la comunidad sobre los resultados.

Responsable: Equipo social.

Rol: Equipo de desarrollo.

Sprint: Sprint 3 (Semanas 5-6)

Fechas: 06/12/2025 - 13/12/2025

Indicador: Encuesta aplicada

# data[].attributes.body
Descripción: Evaluación general del sprint, lecciones aprendidas y ajustes.

Responsable: Todo el equipo.

Rol: Scrum Team.

Sprint: Sprint 3 (Semanas 5-6)

Fechas: 13/12/2025

Indicador: Acta de revisión

# data[].attributes.body
Descripción: Elaborar el informe técnico y financiero del proyecto.

Responsable: Oficina técnica.

Rol: Equipo de desarrollo.

Sprint: Sprint 4 (Semanas 7-8)

Fechas: 16/12/2025 - 27/12/2025

Indicador: Informe consolidado

# data[].attributes.headline
Evaluación del cumplimiento de indicadores

# data[].attributes.subject
Evaluación del cumplimiento de indicadores

# data[].attributes.body
Descripción: Verificar cumplimiento de KPIs y resultados esperados.

Responsable: Director técnico

Rol: Scrum Master

Sprint: Sprint 4 (Semanas 7-8)

Fechas: 20/12/2025 - 27/12/2025

Indicador: Informe de indicadores

# data[].attributes.headline
Elaboración del informe final social y ambiental

# data[].attributes.subject
Elaboración del informe final social y ambiental

# data[].attributes.body
Descripción: Consolidar resultados sociales y ambientales del proyecto.

Responsable: Equipo social

Rol: Equipo de desarrollo.

Sprint: Sprint 4 (Semanas 7-8)

Fechas: 18/12/2025 - 27/12/2025

Indicador: Informe socioambiental

# data[].attributes.headline
Reunión de cierre y lecciones aprendidas

# data[].attributes.subject
Reunión de cierre y lecciones aprendidas

# data[].attributes.body
Descripción: Presentar conclusiones y resultados finales del proyecto.

Responsable: Todo el equipo

Rol: Scrum Team.

Sprint: Sprint 4 (Semanas 7-8)

Fechas: 27/12/2025

Indicador: Acta de cierre