# data[].attributes.body
5.1 Verificación de conexión: se verifica que en sistema de conexiones esta bien instalado y que sea seguro.

5.2 Pruebas del funcionamiento del sistema: se realizan las pruebas de rendimiento en los paneles para asegurar que generen la energía deseada.

# data[].attributes.body
4.1 Instalación de paneles: como técnico instalador, se debe montar y conectar los paneles solares para capturar la energía solar.

4.2 Instalación eléctrica: se realiza las conexiones eléctricas de acuerdo a la instalación de los paneles.

# data[].attributes.headline
3. Preparación del sitio para la instalación: 

# data[].attributes.subject
3. Preparación del sitio para la instalación: 

# data[].attributes.body
3.1 Acondicionamiento del terreno: se realiza nivelaciones, se limpia el terreno de impurezas y se toman las medidas pertinentes.

3.2 Construcción de bases y estructura: se realizan las cimentaciones y se procese a instalar las columnas para luego soldar el resto de la estructura.

# data[].attributes.body
2.1 Equipos y herramientas: se deben adquirir herramientas que ayuden a la correcta instalación del sistema.

2.2 Materiales e insumos: se deben adquirir panales solares de alta calidad para asegurar la durabilidad y eficiencia del sistema

# data[].attributes.body
1.1 Análisis del sitio: se debe evaluar la disponibilidad y la intensidad del recurso solar en el sitio y así mismo las condiciones topográficas para determinar la viabilidad del sistema.

1.2 Diseño de la estructura: como ingeniero de proyectos, se diseña el sistema de bombeo para asegurar que se cumpla con los requisitos de suministro de agua y que sea energéticamente eficiente, así mismo que la estructura cumpla con todos los requisitos.

# data[].attributes.body
Es una reunión colaborativa donde el equipo muestra lo que ha logrado durante el Sprint, donde se incluyen los siguientes pasos:

Demostración del incremento del producto: el equipo muestra el sistema de bombeo solar fotovoltaico instalado y funcionando.

Revisión del sistema: se verifica si el sistema instalado cumple con las especificaciones técnicas y requisitos del cliente.

Feedback y discusión: el product owner y las stakeholders dan su feedback sobre el incremento del producto y definen si se deben realizar mejoras antes de su entrega.

# data[].attributes.body
Es la oportunidad para que el equipo se autoevalúe y mejore continuamente su forma de trabajar.

Recolección de datos: el Scrum master en una reunión discute con cada miembro del equipo que salió bien durante el Sprint y que desafíos enfrentaron.

Identificación de mejoras: el equipo identifica y prioriza las áreas donde pueden efectuar acciones de mejora.

Planificación de acciones correctivas: se toman acciones para abordar las áreas de mejora identificadas.

# data[].attributes.headline
1.1 Análisis del sitio (condiciones solares, topografía)

# data[].attributes.subject
1.1 Análisis del sitio (condiciones solares, topografía)

# data[].attributes.body
Descripción: Recolectar datos solares y evaluar sombras.

Responsable: Ingeniero Residente

Tiempo: 3 días

# data[].attributes.headline
4.2 Instalación eléctrica (cableado y conexiones eléctricas)

# data[].attributes.subject
4.2 Instalación eléctrica (cableado y conexiones eléctricas)

# data[].attributes.body
Descripción: Realizar la instalación eléctrica de los paneles para asegurar que todos los componentes del sistema estén correctamente conectados y funciones de manera segura.

Responsable: Técnico Eléctrico

Tiempo: 4 días

# data[].attributes.body
1.1 Análisis del sitio (condiciones solares, topografía)

1.2 Diseño de la estructura

# data[].attributes.body
Descripción: Diseño de la estructura del sistema fotovoltaico para asegurar que cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad, proporcionando una base sólida y duradera.

Responsable: Ingeniero Senior

Tiempo: 3 días

# data[].attributes.body
2.1 Equipos y herramientas

2.2 Materiales e insumos

# data[].attributes.body
Descripción: Asegurarse de que los equipos y herramientas necesarios para la instalación y la construcción estén disponibles, en buen estado y cumplan con las especificaciones técnicas.

Responsable: Encargado de las adquisiciones

Tiempo: 2 días

# data[].attributes.body
Descripción: verificar todas las conexiones para asegurar que el sistema esté correctamente instalado y sea seguro.

Responsable: Ingeniero Residente

Tiempo: 3 días

# data[].attributes.body
Descripción: Comprar y recibir todos los materiales e insumos necesarios para la instalación del sistema, asegurando que sean de alta calidad.

Responsable: Encargado de las adquisiciones

Tiempo: 3 días

# data[].attributes.headline
3. Preparación del sitio para la instalación

# data[].attributes.subject
3. Preparación del sitio para la instalación

# data[].attributes.body
3.1 Acondicionamiento del terreno

3.2 Construcción de bases y estructura

# data[].attributes.body
Descripción: Acondicionar el terreno para asegurar que esté limpio, nivelado y listo para la instalación.

Responsable: Operario de obra

Tiempo: 5 días

# data[].attributes.body
Descripción: Construir las beses y estructuras necesarias para montar los paneles y otros componentes, asegurando que sean estables y seguras para soportar el sistema fotovoltaico.

Responsable: Operario de obra

Tiempo: 10 días

# data[].attributes.body
4.1 Instalación de paneles

4.2 Instalación eléctrica

# data[].attributes.headline
5.2 Pruebas del funcionamiento del sistema

# data[].attributes.subject
5.2 Pruebas del funcionamiento del sistema

# data[].attributes.body
Descripción: Realizar pruebas del funcionamiento del sistema para asegurar que opere según las especificaciones y entregue el rendimiento esperado.

Responsable: Técnico Eléctrico

Tiempo: 2 días

# data[].attributes.body
Descripción: Montar y asegurar los paneles solares.

Responsable: Técnico Eléctrico

Tiempo: 6 días

# data[].attributes.body
5.1 Verificación de conexiones

5.2 Pruebas del funcionamiento del sistema