# data[].attributes.body
Fahrzeuge für PL?

Reservationsmöglichkeit Bus (via Outlook)

# data[].attributes.body
Im Outlook
u.a. auch Home-Office in die Liste eintragen

# data[].attributes.body
Grundstein für das Projekt, möglichst viele Regel, Definitionen, etc. erfassen und festhalten (z.B. Kommunikationsplan, Schnittstellen nach RACI, etc.)

# data[].attributes.body
1. MS Teams

2. ERP (ABACUS)

1. Projekteröffnung

2. Leistungserfassung

3. Projektablauf-/Ressourcenplan

3. Nachkalkulation

# data[].attributes.body
Spezifische Flowchart / Ablauf für TFK2020 (-Ausschreibung)

# data[].attributes.body
Flowchart / Ablauf inkl. Funktionsdiagram

# data[].attributes.body
1. Grundsatzbeschreibung des Projektmanagements in der COMLAB

2. Ordner-/Ablage-Struktur der Projekte

3. Klare Ablageorte definieren (wo was abgelegt wird)

4. MS Teams (Tool)

# data[].attributes.body
Projekt-ID/Nummer

Eckdaten (Budget, PL, PL-Stv., Team, etc.)

Meilensteinplan (-Tracker)

Zahlungsplan

Materialfluss (Auftrag, Produktionsauftrag, Lieferscheine = Stücknachweis, etc.)

# data[].attributes.body
Abnahme/-Messaufbau

Vorgehensbeschreibung (Drehbuch) --> Reto/Dominik

# data[].attributes.body
u.a. im ERP
Interne vs. Externe Stundensätze!

# data[].attributes.body
Zeiterfassung

Leistungserfassung

Dritt-/Fremdleistung

# data[].attributes.body
Wichtig, ab diesen Zeitpunkt ist das Projekt eingefroren / Freeze, alle Änderungen (Change-Request) werden ab diesen Zeitpunkt erfasst (und verrechnet)

# data[].attributes.body
Protokoll-Vorlage für allgemeine Sitzungen

# data[].attributes.body
Inkl. lesson learned

# data[].attributes.body
Alle relevante Informationen zum Objekt, deren Zugänglichkeit und Ansprechpersonen (vor Ort)

# data[].attributes.body
1. Datei-Bezeichnung/-Aufbau

2. Konforme DaW-Strukturen (BwA und SysDoc)

# data[].attributes.body
Change-Request und Claim-Management

# data[].attributes.body
Standard Projektablaufplan (als Gantt) im Projekttool inkl. Netzplan (Zusammenhänge und Abhängigkeiten sehen, wie auch kritischer Pfad)

# data[].attributes.body
u.a. Ordner-Aufkleber/Schiebefach-Blatt

1. Version SBB

2. Version ASTRA

3. Version COMLAB (Standard)

# data[].attributes.body
Vorlage der wichtigsten Eckpunkte/-Leistungsdefinition und/oder - Abgrenzungen gegenüber den Sublieferanten

# data[].attributes.body
Inhalt und Vorgehen für das Projektcontrolling (u.a. im ERP)

# data[].attributes.body
z.B. Einzel-/Projetspezifische Artikel (u.a. EM-Artikel direkt vom PL auslösbar)

# data[].attributes.body
Wöchentlicher Aufbau
Vorlage Comlab/CPC 1904 (Ceneri) --> HMO

# data[].attributes.body
Anwender/Bedienungsanleitung des Projekt-/Kommunikation-Tools

Nutzen/Umfang:

1. Kommunikation (Video, Telefon, Chat)

2. Protokolle (Vorlagen wie auch ausgefüllte)

3. Statusberichte (Vorlage und asugefüllt)

4. Listen (Pendenzen & Änderungen)

5. Checklisten

6. Dateiablage (SharePoint)

# data[].attributes.body
Auftragserteilung/-Beschreibung an Service, mit Auswertung/Debriefing (u.a. lesson learned)

# data[].attributes.body
Liste/Gefäss für alle Projektpendenzen

# data[].attributes.body
Liste/Gefäss für alle Änderungen während einem Projekt (auch als +/--Liste, oder Historie)

# data[].attributes.body
1. Eingabe/Informations-übermittlung PL an EK

2. Unterstützung/Auskunft wenn z.B. PL auf Baustelle ist durch EK

3. Direkte/rasche Beschaffung von (Nach-) Bestellung/Einzelartikel

4. Definition wer definiert Lieferant, holt Angebote ein und bestellt

5. Umzug EK in 2 Stock zur PL?

# data[].attributes.body
nach SMART wie auch

klare Bonus-Vereinbarungen (wie vorgehen bei Projektdeckel)

# data[].attributes.body
1. Stücknachweis-Protokoll (EN 61439-1:2011) Niederspannungs-Schaltgerätekompinationen

2. Stücknachweis-Protokoll (EN 60204-1:2206) Elektrische Ausrüstung von Maschinen

# data[].attributes.body
Person/Stelle als Unterstützung für die PL für Artikelerfassung und Abwicklung im ERP, oder für Express-Lieferungen

# data[].attributes.body
Zusammen mit Service
u.a. Sicherheitsschulung (Stufe I 09.02.2021, NPI, GKY, TST, TEC, Stufe II, dd.mm.yyyy, NPI, TEC)

# data[].attributes.body
Vorschlag Outlook als Master für Telefonliste

inkl. Passfotos

# data[].attributes.body
Höhenverstellbare Tische

Whiteboard/Shopfloor-Board

MeetingPoint (Stehtisch)

# data[].attributes.body
Das Dokument beschreib das Corporate identity der COMLAB:

Logo

Schriftart, -farben, -grösse

# data[].attributes.body
Allgemein A4 hoch/quer

Allgemein A3 hoch/quer

Brief-Vorlage

Präsentations-Vorlagen

# data[].attributes.body
Signatur +Werbung (z.B. Messe)

Abwesenheitsmeldung

# data[].attributes.body
QH Prozessbeschreibung/-Handbuch

QA Arbeitsanweisung

QF Formular

QC Checkliste

QX Liste (Excel)

# data[].attributes.body
Visio

E-CAD

# data[].attributes.body
Anzahlung bis 90% bis Lieferung als Ziel

Mahngebühre für verspätete Zahlung

Leistungszeitraum definieren, Folgekosten beim Verzug durch Kunde

Ersatzmaterial-Liste

# data[].attributes.body
Rückholung der Garantiegewährleistung, wer macht dies!?

# data[].attributes.body
--> Macht ProBAS jeweils pro Objekt

# data[].attributes.body
z.B. bei Angebote regeln

Digitale Unterschrift regeln/vereinheitlichen

# data[].attributes.body
Beachte u.a. die Anforderungen z:B ASTRA VS L06097 TS, S. 46

# data[].attributes.body
Wie können wir gewährleistet dass keine Verspätung erfolgt (Vgl. Sins)?

Ansprechperson/Telefon-Nr. des (Lastwagen Chauffeur) Spediteur muss am PL bekannt sein

# data[].attributes.body
1. Behinderungsanzeige

2. Fertigstellungsanzeige

# data[].attributes.body
Damit Angebote und Projektnachträge gleich gerechnet werden

# data[].attributes.headline
World Café für SGE (Strategische Geschäftsfelder)

# data[].attributes.subject
World Café für SGE (Strategische Geschäftsfelder)

# data[].attributes.body
Jamming an Bhf
Jamming Asylzentrum
Jamming an Swisscopter

# data[].attributes.body
Vgl. Doodle für z.B. Kickoff Extern

# data[].attributes.body
Achtung, bei grösseren Projekte mit Teilprojekte, oder bei Bestimmung ab TIB kann sich der Garantiebeginn massiv verzögern.

Daher klare Abgrenzung nach dem Motto ab dann, jedoch spätestens am dd.mm.yyyy

# data[].attributes.body
1. Behinderungsanzeige

2. Verzugsanzeige

3. Fertigstellungsanzeige

4. Mehrkostenanzeige

5. Aufforderung für letzte Eingabe von Subleistungen

# data[].attributes.body
Umfang?