# data[].attributes.body
Integre une gestion de rsiques

# data[].attributes.body
Permet l'estimation et le suivi de la charge du projet.

# data[].attributes.body
Lien / Partage des difficultés / ajustement des chiffres

# data[].attributes.headline
Permet de vérifier l'ensemble des actions et rapidement voir s'il manque éventuellement des choses (perf, etc..)

# data[].attributes.subject
Permet de vérifier l'ensemble des actions et rapidement voir s'il manque éventuellement des choses (perf, etc..)

# data[].attributes.body
en Grooming FCX : remplissage des tickets JIRA
Devoir reporter les charges dans JIRA serait un doublon (avec l'outil actuel)

# data[].attributes.headline
Permet de dégager d'éventuels abaque/ratio pour capitaliser sur les suivants ?

# data[].attributes.subject
Permet de dégager d'éventuels abaque/ratio pour capitaliser sur les suivants ?

# data[].attributes.body
Le grooming permet de donner une complexité et une valeur commerciale (avec le métier). le WBS adresse la charge

# data[].attributes.headline
outil à moderniser le rendre plus accessible

# data[].attributes.subject
outil à moderniser le rendre plus accessible

# data[].attributes.body
joint à la page Confluence FdV mais PJ non visible facilement
solution = WBS en lien

# data[].attributes.body
Projet Agile / cycle en V
la version Appli.not n'est pas applicable aux projets Agile

# data[].attributes.headline
Pourquoi pas utiliser MS Project à la place ?

# data[].attributes.subject
Pourquoi pas utiliser MS Project à la place ?

# data[].attributes.body
(SJD)

# data[].attributes.headline
Utiliser le support pour identifier les taches transverses ou non liées à cas d’usage

# data[].attributes.subject
Utiliser le support pour identifier les taches transverses ou non liées à cas d’usage

# data[].attributes.body
(archi,  taches techniques…)
(BAN)

# data[].attributes.headline
Voir la méthodo pour initialiser le WBS 

# data[].attributes.subject
Voir la méthodo pour initialiser le WBS 

# data[].attributes.body
(ex : les CP peuvent initialiser le  découpage en fonction des stories / cas d’usage qui seront par la suite découpés et chiffrés par les dev …)
(BAN)

# data[].attributes.headline
Inclure le chiffrage pour la documents obligatoires 

# data[].attributes.subject
Inclure le chiffrage pour la documents obligatoires 

# data[].attributes.body
(FME, FMP, DAT…)
(BAN)

# data[].attributes.headline
Garder la notion de risque avec chiffrage pessimiste et optimiste

# data[].attributes.subject
Garder la notion de risque avec chiffrage pessimiste et optimiste

# data[].attributes.body
(BAN)

# data[].attributes.headline
Essayer de déterminer un ratio pour les tests unitaires afin d’être certain d’avoir de la charge pour ce sujet

# data[].attributes.subject
Essayer de déterminer un ratio pour les tests unitaires afin d’être certain d’avoir de la charge pour ce sujet

# data[].attributes.body
(BAN)

# data[].attributes.headline
Echanger sur la pertinence  d’avoir une classification des taches en fonction du type et de la complexité afin de découler sur un abaque de chiffrage 

# data[].attributes.subject
Echanger sur la pertinence  d’avoir une classification des taches en fonction du type et de la complexité afin de découler sur un abaque de chiffrage 

# data[].attributes.body
(BAN)

# data[].attributes.headline
Faire évoluer la FDV vis à vis des attentes des managers

# data[].attributes.subject
Faire évoluer la FDV vis à vis des attentes des managers

# data[].attributes.body
- Conserver la Charge optimiste & y ajouter une Notion de risque (en nb de jours et avec un verbatim)
- le partage avec l'équipe est réalisé au préalable
- check list de prise en compte (tests de perf inclus ou pourquoi ? / automatisation et quel %tage) avec les hypothèses de qualification
- les abaques / profil peuvent être calculés lors du Bilan