# data[].attributes.headline
La elaboración del plan es determinante en el éxito del proyecto 

# data[].attributes.subject
La elaboración del plan es determinante en el éxito del proyecto 

# data[].attributes.body
Un plan de actuación que define todo aquello que quieres conseguir en tu empresa y cómo lo vas a lograr. Este documento recoge de forma detallada las grandes decisiones que marcarán tu estrategia, para conseguir tus objetivos

# data[].attributes.headline
La elaboración del plan es determinante en el éxito del proyecto

# data[].attributes.subject
La elaboración del plan es determinante en el éxito del proyecto

# data[].attributes.body
Las condiciones de las vías de comunicación, si es que existen. Las condiciones climáticas.

Los posibles centros de obtención de materiales.

La disponibilidad de la mano de obra

Los medios de transporte presentes en el lugar.

# data[].attributes.body
Plan preliminr

Plan Basico

Plan Maestro

# data[].attributes.body
Es propiamente el desarrollo de la propuesta a los fines de considerar su aprobación describiendo los objetivos del proyecto, su organización, etapas y actividades, matrices de responsabilidades, planificación y nivelación de recursos, cronograma de actividades macro y la presentación del presupuesto estructurado por etapas o actividades.

# data[].attributes.body
Es el plan de ejecución y control, los cuales se elaboran partiendo de los métodos de la EAT (Estructura Analítica del Trabajo) y la EOP (Estructura Organizativa del Proyecto), para luego asignar los recursos y costos del proyecto con el método de la MAR (Matriz de Asignación de Recursos) haciendo un resumen del plan básico y un programa detallado de la ingeniería, la procura y la construcción

# data[].attributes.headline
Tipos de Recursos en un Plan Estrategico

# data[].attributes.subject
Tipos de Recursos en un Plan Estrategico

# data[].attributes.body
Consiste en la representación de la propuesta original con miras a obtener la aprobación para el desarrollo del plan y en el cuál se justifica el proyecto, se realiza la estructura general de actividades, se hace un estimado de costos y se presenta un programa resumido de eventos y logros.

# data[].attributes.body
Es la materia prima o un producto fabricado. El estimador debe cuantificar todos los materiales que se utilizarán en la obra. La disponibilidad y el tiempo probable de entrega de estos se deben determinar con base a la experiencia previa o la información de los proveedores.

# data[].attributes.body
El equipo requerido para realizar el proyecto dependerá de la obra, del tipo de material que se va a utilizar y del procedimiento constructivo previsto.

# data[].attributes.body
En cuanto a recursos humanos se refiere, los trabajadores deberán ser clasificados de acuerdo con el trabajo que desarrollan y los sueldos que perciben

# data[].attributes.body
Es necesario evaluar todas las opciones de financiamiento, las cuales deben considerar el valor del dinero en el tiempo, los costos y los riesgos involucrados. S

# data[].attributes.body
Es un elemento importante a considerar en la planificación, pues la variación de este factor se traduce en costos apreciables que repercuten negativamente en los ingresos que pueda tener la obra y en los compromisos adquiridos con el cliente