# data[].attributes.body
Sua Empresa foi contratada para fazer uma análise de desperdício do serviço de Alvenaria, para uma empresa de Construção. Após monitoramento de 21 dias foram coletados os seguintes dados: Produção diária realizada: 12 m², Produção diária Planejada:18m2. O valor pago por m2 produzido é de (Mat:R$23,50/m² e Mdo:R$27/m²). Durante o monitoramento o pedreiro faltou 3 dias por causa de uma cólica de rins. No check list de recebimento de serviços foram reprovados 20m². Qual foi o desperdício nos níveis de ineficiência, ociosidade e defeitos e seus custos.

# data[].attributes.body
Sua Empresa foi contratada para fazer uma análise de desperdício do serviço de Alvenaria, para uma empresa de Construção. Após monitoramento de 21 dias foram coletados os seguintes dados: Produção diária realizada: 12 m², Produção diária Planejada:18m2. O valor pago por m2 produzido é de (Mat:R$23,50/m² e Mdo:R$27/m²). Durante o monitoramento o pedreiro faltou 3 dias por causa de uma cólica de rins. No check list de recebimento de serviços foram reprovados 20m². Qual foi o desperdício nos níveis de ineficiência, ociosidade e defeitos e seus custos.

# data[].attributes.attachment_link.title
LEAN – CONSTRUÇÃO ENXUTA – ESTUDO DE CASO - GRUPO 01

# data[].attributes.body
Sua Empresa foi contratada para fazer uma análise de desperdício do serviço de Alvenaria, para uma empresa de Construção. Após monitoramento de 21 dias foram coletados os seguintes dados: Produção diária realizada: 12 m², Produção diária Planejada:18m2. O valor pago por m2 produzido é de (Mat:R$23,50/m² e Mdo:R$27/m²). Durante o monitoramento o pedreiro faltou 3 dias por causa de uma cólica de rins. No check list de recebimento de serviços foram reprovados 20m². Qual foi o desperdício nos níveis de ineficiência, ociosidade e defeitos e seus custos.

# data[].attributes.body
Sua Empresa foi contratada para fazer uma análise de desperdício do serviço de Alvenaria, para uma empresa de Construção. Após monitoramento de 21 dias foram coletados os seguintes dados: Produção diária realizada: 12 m², Produção diária Planejada:18m2. O valor pago por m2 produzido é de (Mat:R$23,50/m² e Mdo:R$27/m²). Durante o monitoramento o pedreiro faltou 3 dias por causa de uma cólica de rins. No check list de recebimento de serviços foram reprovados 20m². Qual foi o desperdício nos níveis de ineficiência, ociosidade e defeitos e seus custos.

# data[].attributes.body
Sua Empresa foi contratada para fazer uma análise de desperdício do serviço de Alvenaria, para uma empresa de Construção. Após monitoramento de 21 dias foram coletados os seguintes dados: Produção diária realizada: 12 m², Produção diária Planejada:18m2. O valor pago por m2 produzido é de (Mat:R$23,50/m² e Mdo:R$27/m²). Durante o monitoramento o pedreiro faltou 3 dias por causa de uma cólica de rins. No check list de recebimento de serviços foram reprovados 20m². Qual foi o desperdício nos níveis de ineficiência, ociosidade e defeitos e seus custos.

# data[].attributes.body
Sua Empresa foi contratada para fazer uma análise de desperdício do serviço de Alvenaria, para uma empresa de Construção. Após monitoramento de 21 dias foram coletados os seguintes dados: Produção diária realizada: 12 m², Produção diária Planejada:18m2. O valor pago por m2 produzido é de (Mat:R$23,50/m² e Mdo:R$27/m²). Durante o monitoramento o pedreiro faltou 3 dias por causa de uma cólica de rins. No check list de recebimento de serviços foram reprovados 20m². Qual foi o desperdício nos níveis de ineficiência, ociosidade e defeitos e seus custos.

# data[].attributes.body
Link para Dowload GO
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_646