# data[].attributes.body
Usuario agricultor - Evaluación del producto
“Como agricultor, quiero recibir una muestra gratuita del abono para comprobar su efectividad antes de comprarlo.”

Distribuidor - Asesoría técnica
“Como distribuidor, necesito materiales informativos y apoyo técnico para promover el producto a mis clientes.”

Equipo técnico - Control de calidad
“Como técnico, quiero aplicar un protocolo de pruebas al abono para asegurar su calidad antes de la distribución.”

# data[].attributes.body
Explicación de la metodología

“Aplicamos metodologías ágiles (Scrum, Lean, Kanban) para lograr entregas rápidas, trabajo colaborativo y respuesta efectiva al cambio. Cada tarea representa una historia real de usuario que agrega valor al proyecto.”

# data[].attributes.headline
Este tablero digital Scrum representa la ejecución ágil del proyecto Mr. Abono. Cada columna muestra cómo avanzamos paso a paso, con compromiso, adaptabilidad y enfoque en la mejora continua.

# data[].attributes.subject
Este tablero digital Scrum representa la ejecución ágil del proyecto Mr. Abono. Cada columna muestra cómo avanzamos paso a paso, con compromiso, adaptabilidad y enfoque en la mejora continua.

# data[].attributes.body
(Sprint 1: 15 al 28 de julio / Sprint 2: 29 de julio al 11 de agosto / Sprint 3: 12 al 25 de agosto)

1. Instalación del sistema de compostaje

🧑‍🔧 Responsable: Técnico ambiental

📅 Sprint: 1 (15 al 28 de julio)

🕒 Fecha límite: 28 de julio de 2025

🔖 Estado: Pendiente

2. Diseño y producción del primer lote piloto

🧑‍🔧 Responsable: Operario de planta

📅 Sprint: 1 (15 al 28 de julio)

🕒 Fecha límite: 28 de julio de 2025

🔖 Estado: Pendiente

3. Entrega de muestras a agricultores seleccionados

🧑‍💼 Responsable: Líder de comercialización

📅 Sprint: 2 (29 de julio al 11 de agosto)

🕒 Fecha límite: 10 de agosto de 2025

🔖 Estado: Pendiente

# data[].attributes.body
Diseño del empaque ecológico del abono

🧑‍💡 Responsable: Departamento de innovación

📅 Sprint: 2 (29 de julio al 11 de agosto)

🕒 Fecha estimada de entrega: 8 de agosto de 2025

📝 Observación: Se está validando material biodegradable

Campaña en redes sociales “Mr. Abono en tu finca”

💻 Responsable: Community Manager

📅 Sprint: 3 (12 al 25 de agosto)

🕒 Fecha estimada de entrega: 22 de agosto de 2025

📝 Observación: Videos de agricultores en proceso de edición

# data[].attributes.body
1. Diseño de material publicitario digital y físico

🎨 Responsable: Diseñador gráfico

📅 Sprint: 2 (29 de julio al 11 de agosto)

🕒 Fecha límite: 11 de agosto de 2025

🔖 Estado: Pendiente

2. Diseño de encuestas de retroalimentación

📊 Responsable: Auxiliar administrativo

📅 Sprint: 2 (29 de julio al 11 de agosto)

🕒 Fecha límite: 9 de agosto de 2025

🔖 Estado: Pendiente

3. Evaluación de la muestra y ajustes del producto

🧪 Responsable: Coordinador de calidad

📅 Sprint: 3 (12 al 25 de agosto)

🕒 Fecha límite: 24 de agosto de 2025

🔖 Estado: Pendiente

# data[].attributes.body
1. Capacitación inicial al equipo Scrum del proyecto

🎓 Responsable: Scrum Master

📅 Sprint: 1

🗓 Fecha de finalización: 18 de julio de 2025

📎 Observación: Documentación disponible en Google Drive

2. Validación legal y ambiental del producto

⚖️ Responsable: Asesor legal y ambiental

📅 Sprint: 1

🗓 Fecha de finalización: 26 de julio de 2025

📎 Observación: Certificado ambiental obtenido

# data[].attributes.body
Retraso en la entrega de maquinaria de compostaje

Responsable: Coordinador logístico

Sprint afectado: 1

🗓 Fecha estimada de solución: 29 de julio de 2025

🛠 Acción: Negociación con proveedor alternativa en curso

Falta de respuesta de agricultores para prueba piloto

Responsable: Equipo comercial

Sprint afectado: 2

🗓 Detectado el: 6 de agosto de 2025

🛠 Acción: Se contactarán otros usuarios potenciales

# data[].attributes.body
📝 Se está validando material biodegradable, incluyendo alternativas como bolsas compostables con almidón de yuca.

# data[].attributes.headline
🧠 "Una presentación ecológica comunica nuestra misión antes que cualquier palabra."

# data[].attributes.subject
🧠 "Una presentación ecológica comunica nuestra misión antes que cualquier palabra."

# data[].attributes.body
Refuerza el valor ambiental del proyecto y mejora la percepción del consumidor.

# data[].attributes.body
3. Creación del logotipo y manual de marca de Mr. Abono

🎨 Responsable: Diseñador gráfico

📅 Sprint: 1

🗓 Fecha de finalización: 22 de julio de 2025

📎 Observación: Se definió una identidad visual moderna, natural y sostenible que representa los valores del proyecto.

✨ "Una marca con propósito se cultiva desde el diseño."

🎯 Utilidad: El logo será aplicado en empaques, redes sociales y material institucional.

4. Levantamiento inicial de necesidades del cliente (entrevistas a agricultores)

📋 Responsable: Product Owner

📅 Sprint: 1

🗓 Fecha de finalización: 24 de julio de 2025

📝 Observación: Se entrevistaron 10 agricultores locales para definir las historias de usuario y características clave del producto.

# data[].attributes.body
Variabilidad en la calidad del abono durante la prueba piloto

🧪 Responsable: Coordinador de calidad

📅 Sprint afectado: 2 (29 de julio al 11 de agosto)

🗓 Detectado: 3 de agosto de 2025

⚠️ Descripción: El lote producido no mantuvo la misma textura y humedad en todas las muestras.

🛠 Acción: Se ajustó el proceso de secado y se capacitó al operario en control por lotes.

💬 "Detectar a tiempo una desviación permite asegurar calidad a largo plazo."

Baja participación del equipo en la reunión diaria (Daily Scrum)

⏱️ Responsable: Scrum Master

📅 Sprint afectado: 1

🗓 Detectado: 22 de julio de 2025

⚠️ Descripción: Algunos miembros no asistían o no actualizaban su estado en el tablero.

🛠 Acción: Se propuso rotar el facilitador diario y enviar recordatorios automáticos en WhatsApp.

🎯 Resultado: Aumentó la participación y el cumplimiento en la segunda semana del sprint.

# data[].attributes.attachment_link.title
Proyecto transforma estiércol bovino en fertilizante orgánico en Colombia - La Finca De Hoy