# data[].attributes.body
* Faire livrer des chaises, environ 20, et une table, dans l'appartement pour la réunion du 6 avril 2023.

* Revenir vers la Concertation concernant le process de traitement des fissures pour les habitants.

# data[].attributes.body
Architecture :
* Ne pas réaliser de nouveau plan.
* Réaliser un tirage A0 des plans projets APS pour support des animations de la concertation.

Bureau d'Etudes :
* Pas de chiffrage ou études en plus, hormis le travail sur les Plafonds corrodés.

Concertation :
*Animer la prochaine réunion du jeudi 6 avril 2023

# data[].attributes.body
Rencontre et travail de concertation avec les gardiens, la gérance, la DT, la DO, Le groupement (Architecte et Concertation)

Le JEUDI 6 AVRIL DE 15H30 A 18H00

Dans l'appartement utilisé pour les dernières réunions sur le site.

# data[].attributes.headline
Cohérence du programme travaux de la réha

# data[].attributes.subject
Cohérence du programme travaux de la réha

# data[].attributes.body
En un clic vous pouvez accéder au document

# data[].attributes.attachment_link.title
230309-4-Plafonds corrodes et fissures murs

# data[].attributes.body
En un clic vous pouvez accéder au document

# data[].attributes.body
Concerne la part du vécu des habitants dans leur appartement en amont et pendant les travaux.

Sujet Structures et reprises, en attente des études techniques de CET Ingénierie du Groupement.

# data[].attributes.body
Tour de table sur chaque sujet

# data[].attributes.headline
Actualisation du périmètre de travail de la Concertation

# data[].attributes.subject
Actualisation du périmètre de travail de la Concertation

# data[].attributes.body
Peu de marge de manœuvre pour la prise en compte des attentes des locataires dans le programme de base sur des travaux d’accompagnement (ex. insonorisation pour lutter contre les nuisances sonores, isolation thermique des logements, surventilation,etc.)

Nous interviendrons donc sur des missions de type  :

information aux habitants en aval (réunion publique, réunion d’info, participation à l’Info projet, etc.)

information aux représentants des locataires en amont (avant les Info Projet, avant la réunion publique, etc)

Information vers les commerçants avant interventions et réponses à leur souhaits

concertation  avec les gardiens et les gestionnaires (en atelier en présentiel)

# data[].attributes.body
Partager / recueillir des informations sur trois sujets avant de concevoir une déroulé d’animation pour une travail de concertation élargie avec les gardiens.

# data[].attributes.body
En un clic vous pouvez accéder au document

# data[].attributes.body
Vous écouter, vous comprendre avant de concerter : avoir de l’information et se coordonner pour permettre à l'ensemble des personnes impliquées dans la vie et la gestion du site d’être sollicité à bon escient dans le processus de concertation