# data[].attributes.headline
Disponibilidad de los recursos del negocio y del equipo de proyecto. - Claridad en la definición, asignación de recursos y alcance de los roles y responsabilidades.

# data[].attributes.subject
Disponibilidad de los recursos del negocio y del equipo de proyecto. - Claridad en la definición, asignación de recursos y alcance de los roles y responsabilidades.

# data[].attributes.headline
Disponibilidad y gestión de ambientes para realizar pruebas y Actividades y procesos de comunicación entre RED TI y RED TO

# data[].attributes.subject
Disponibilidad y gestión de ambientes para realizar pruebas y Actividades y procesos de comunicación entre RED TI y RED TO

# data[].attributes.body
Existen limitantes funcionales cuando el modo de contratacion es misional o contratista. Ej: No podian dar aprobaciones de pruebas o solicitudes especiales sin contar con revision de personal directo ECP. Ver opcion de Temporales por proyectos o por novedad.

# data[].attributes.headline
Integración de sistemas: conexión de datos, aplicaciones y dispositivos.

# data[].attributes.subject
Integración de sistemas: conexión de datos, aplicaciones y dispositivos.

# data[].attributes.headline
Claridad de los requerimientos y necesidades definidas por el negocio.

# data[].attributes.subject
Claridad de los requerimientos y necesidades definidas por el negocio.

# data[].attributes.headline
Definición y ejecución de la metodología para desarrollar todas las fases del proyecto, así mismo como los canales de comunicación definidos entre todos los involucrados para garantizar la adecuada gestión.

# data[].attributes.subject
Definición y ejecución de la metodología para desarrollar todas las fases del proyecto, así mismo como los canales de comunicación definidos entre todos los involucrados para garantizar la adecuada gestión.

# data[].attributes.headline
Estrategia comunicación con el proveedor con el fin de resolver incidentes presentados. Validación contratación y tipo de contrato

# data[].attributes.subject
Estrategia comunicación con el proveedor con el fin de resolver incidentes presentados. Validación contratación y tipo de contrato

# data[].attributes.headline
Definir los requerimientos técnicos y funcionales para satisfacer las necesidades de los usuarios

# data[].attributes.subject
Definir los requerimientos técnicos y funcionales para satisfacer las necesidades de los usuarios

# data[].attributes.body
Planeacion de personal funcional para el cubrimiento de todas las necesidades.

# data[].attributes.body
Se debe aprovechar que si una herramienta esta implementada en otros lugares de ECP, ej: Cartagena, realizar inmersion en cargo para administracion funcional y con eso traer lecciones aprendidas al proyecto para evitar reprocesos.

# data[].attributes.body
La falta de definición de especificaciones, dificulta la planificación adecuada del proyecto. Los proyectos son finitos y se deben regir por un cronograma el cual puede tener variaciones considerables, sin dejar de reflejar el estado real del proyecto.