# data[].attributes.body
Неэффективное планирование окон
Отсутствие финансирования
Отсутствие ТМЦ
Отсутствие подрядчика

# data[].attributes.body
Нет

# data[].attributes.headline
Критичность 1

# data[].attributes.subject
Критичность 1

# data[].attributes.body
Максимальная

# data[].attributes.body
Ремонт не произведен

# data[].attributes.body
Своевременное согласование корректировки сроков окон
Обеспечение альтернативного финансирования
Корректное планирование сроков поставки ТМЦ
Своевременное проведение конкурсных процедур и заключение договоров

# data[].attributes.body
Неэффективное планирование сроков ремонта

# data[].attributes.body
Раньше

# data[].attributes.headline
Критичность 2

# data[].attributes.subject
Критичность 2

# data[].attributes.body
Низкая

# data[].attributes.body
Ремонт произведен ранее нормативно установленного срока планового ремонта

# data[].attributes.body
Соблюдение нормативных сроков ремонтов при планировании

# data[].attributes.body
Неблагоприятные погодные условия
Несоблюдение сроков календарного плана-графика
Пандемия
Изменения в ПСД

# data[].attributes.body
Часть

# data[].attributes.body
Необходимо:

•С помощью метода HAZOP разобрать ситуацию:

•Ремонт ВСП

•Использовать не менее 3-х управляющих слов

Время: 15 мин

# data[].attributes.headline
Критичность 3

# data[].attributes.subject
Критичность 3

# data[].attributes.body
Маскимальная

# data[].attributes.body
Ремонт выполнен не в полном объеме

# data[].attributes.body
Соблюдение технологии ремонта
Профилактика болезни
Штрафные санкции по договорам
Обеспечение СИЗ