# data[].attributes.body
Ifact prevede la gestione completa dei mandrini sia in termini di disponibilità sia in termini di reparto riparazioni (procedura prevista durante lo sfilamento)

# data[].attributes.body
Informazioni di ritorno al planning su tutte le rischedula<zioni

# data[].attributes.body
Informazioni di ritorno al planning su tutte le rischedulazioni, in tempo reale?

# data[].attributes.body
- Informazioni di ritorno al planning su tutte le rischedulazioni, in tempo reale? giornalmente o selezionabile? solo quando si supera un determinato range di tempo ( per esempio data di consegna prevista inizialmente che ritarda di + 24ore).
-

# data[].attributes.body
- Nella tabella generale di tutte le bolle in lavorazione , serve avere nelle prime colonne, Il prodotto finito/struttura/wo/data consegna wo/cliente e di seguito le altre informazioni
- il database è aggregabile e/o estraibile con criteri a scelta ? per esempio per struttura, per macchina, per diametro, per fase, per prodotto finito, per range di data, cliente?

# data[].attributes.body
- è mandatorio avere una data urgente di sblocco macchina per avere una rischedulazione, di massima della ripartenza attitivà.

# data[].attributes.body
- In quale caso l'ordine viene congelato?
- nel caso sia un materiale mancante, può essere rischedulato ? aggiornata la data di prevista consegna

# data[].attributes.body
- gestione della contabilità dei mandrini di tutti i diametri ( soprattutto per i diametri piccoli)

# data[].attributes.body
Il sistema controlla solo i mandrini disponibili in quel dato momento o prevede la disponibilità di un lotto in produzione ( già in sfilamento) in funzione della data di inizio produzione del nuovo lotto? Per esempio se il mandrino è disponibile tra 6 ore, posso iniziare la lavorazione del batch?

# data[].attributes.body
Da verificare una simulazione in quanto è un problema che potrebbe molto diffuso.
- Ifact potrebbe simulare un lancio ideale riducendo una richiesta di coperture di un prodotto finito (parziale?).

# data[].attributes.body
- Lancio del WO deve essere autorizzato dal planning e non generato in automatico ma manuale dalla pianificazione che sceglie il prodotto finito.

# data[].attributes.body
- aggregazione con quale range di date ? secondo la carica std (ottimale o possibile cambiamento).
- Clienti con priorità ma a selezione anche di range tamporale in quanto, per esempio per HK, se ci sono ordini a scadenza +2 mesi, non sono da produrre
- Possibile la proposta su un range temporale molto lungo ( nel caso un giorno vengano forniti dei forecast di vendita

# data[].attributes.body
Seleziono l'ordine su cui caricare i metri in piu

# data[].attributes.body
Controllo MANDRINI . Se ok proseguo con lo sviluppo ordine altrimenti rimango in attesa o faccio partire un lotto più piccolo

# data[].attributes.body
Se  ho la data/ora di fine errore il sistema ricalcola i tempi di lavorazione a partire da quella in cui è avvenuta la segnalazione di errore

# data[].attributes.body
Se non ho la data/ora di fine errore metto in attesa le fasi di lavoro a partire da quella in cui è avvenuta la segnalazione di errore

# data[].attributes.body
Se interviene un errore macchina

# data[].attributes.body
Ricalcolo le data/ora di inizio lavorazione per tutte le fasi successive a quella in cui ho cambiato la data

# data[].attributes.body
Per un ordine già pianificato può essere richiesto di cambiare la data/ora di una certa lavorazione (se non ancora avviata)

# data[].attributes.body
metto in stato di attesa tutte le lavorazioni che seguono e che fanno parte dell'ordine "congelato". gli altri ordini che seguivano scorrono verso l'alto (sono anticipati)

# data[].attributes.body
Approvo solo i blocchi che intendo iniziare a produrre

# data[].attributes.body
Approvo solo i blocchi che intendo iniziare a produrre

# data[].attributes.body
Se cariche richieste sono maggiori della carica minima e non è possibile combinare i vari lotti secondo gli standard di produzione chiedo intervento operatore per stabilire come pianificare l'ordine .Nel caso di scelta di combinazione di cariche il cui totale è maggiore delle cariche richieste passo l'informazione al pianificatore che deciderà se caricare nuovo ordine bisogna inserire l'ordine in JDE)

# data[].attributes.body
Se le cariche richieste sono inferiori alla carica minima chiedo intervento operatore per autorizzazione a produrre almeno carica minima . (creo work order a compensazione delle cariche in più da fare -Deve essere inserito in JDE)

# data[].attributes.body
SVILUPPO ORDINE accodandolo alle lavorazioni già esistenti

# data[].attributes.body
calcolo le cariche necessarie e propongo le cariche "normalizzate" (minime-massime-intermedie)

# data[].attributes.body
Aggrego per struttura_diametro (anche per ordini con data consegna molto diversa)

# data[].attributes.body
per un ordine già pianificato può essere richiesto di "congelare una certa fase di lavoro (solo se non ancora avviata )