# data[].attributes.body
Obreros obra

# data[].attributes.body
Zona de planos

# data[].attributes.body
Vallado San Jose

# data[].attributes.body
Nombre de la empresa: Unión temporal Ptar Samaca

Sitio de localización: Samaca Boyacá Colombia

Vereda: Los sauces

Sector: El triangulo

La empresa unión temporal PTAR Samacá tiene como objetivo la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales domesticas para el área urbana del municipio de Samacá, boyacá, fase 1, La cual se encuentra en construcción gracias al plan de desarrollo “trabajando por un solo propósito samacá 2016 – 2019” la cual tiene como  fecha de emisión el día 30 de octubre de 2018,la PTAR contara con 3 trenes de tratamiento, la cual están construyendo el primer tren y se tiene planeado que se encuentre funcionando en unos 10 años para tratar las aguas residuales del municipio de Samaca, esta empresa tiene contratado para hacer los 2 primeros trenes de tratamiento en 20 años o menos.

La construcción de la planta de tratamiento de agua residual se encuentra con los siguientes pasos hasta el momento:

v  Planos y diseños (diseño y construcción de la obra, ejecución de actividades)

v  Excavaciones (mecánicas y manuales)

v  Concretos (en procesos de construcción)

v  Amarres (en procesos de construcción, vigas cercado de obra)

La construcción de la planta cuenta con el siguiente personal:

Representante legal:

Patricia Vargas: Contrato de obra

Luis Alberto Wilches: Inspector de obra

Jovani Camacho: Residente de obra

Jorge Rodriguez: Practicante

8 obreros para la construcción de la obra

Actividad: Construccion del PTAR en el municipio de Samaca Boyaca

# data[].attributes.headline
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA, NO CONFORMIDADES

# data[].attributes.subject
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA, NO CONFORMIDADES

# data[].attributes.body
Se evidencia que los trabajadores trabajan sin elementos de protección personal (EPP) como son cascos, guantes, botas, overoles, chalecos reflectivos para obra arnés (ya que trabajan a una profundidad de 7 metros de altura construyendo un reactor UASB solo se apoyan con una escalera de madera) Conclusiones de la auditoría

El archivo de la obra no cuenta con una parte adecuada para su respectivo guardado, este se encuentra en un tejado improvisado el cual si llega a pasar una fuerte tempestad este podría salir volando del lugar y ocasionar una pérdida de archivo importante

En el proceso de excavado para el reactor UASB se evidencia el filtrado de agua a la excavación lo cual dificulta la pronta construcción del mismo gracias a que se inunda el lugar de construcción gracias al vallado San José que queda cerca de la construcción del mismo, en temporada de lluvias la inundación puede llegar a alcanzar a llenar casi la mitad de la excavación, no cuentan con una forma de carpa o plástico para la cobertura del lugar y evitar que se llene. Cuentan con una motobomba la cual les ayuda a drenar el agua y expulsarla hacia el vallado por lo cual se pierde tiempo importante en la construcción del mismo y no garantiza que esta agua drenada que va al vallado regrese para llenar de nuevo el lugar.

Las herramientas de construcción como ladrillos y varillas se encuentran en la intemperie por lo que puede ocasionar por un lado accidentes ya que queda muy cerca del lugar de construcción del reactor y por el otro puede deteriorar los elementos de construcción gracias a las influencias del clima y poder afectar la calidad de la construcción del reactor o de los demás trenes.

# data[].attributes.body
v  La unión temporal, debe ejecutar los programas de Monitoreo, Control y Seguimiento para que la empresa pueda ser más eficiente, y cumpla con los requerimientos ambientales y de otra índole. De igual manera se debe empezar a llevar registros de consumos de recursos y funcionamiento de las máquinas, para poder tomar decisiones y planear las diferentes actividades para que la empresa sea más responsable ambientalmente y tenga mayor productividad

v  El estudio ambiental se realiza cada año, para saber de qué manera impacta al Medio ambiente, cuando se cuente con el primer tren sería Bueno que se hicieran más seguido gracias a la emisión de gases efecto invernadero que generaría el PTAR o instalar algún tipo de solución para mitigar ese problema

# data[].attributes.body
1.       Se recomienda a los ingenieros que gestionen para la llegada de elementos de protección personal EPP (cascos, botas, overoles) ya que se evidencia que ninguno de los obreros no utiliza ningún EPP para prevenir inconvenientes y accidentes que se puedan generar en la construcción de la PTAR

2.       Se recomienda que se utilice la señalización en la construcción de la obra ya que no cuenta con ningún tipo de señalización y podría causar confusión referente a que significa las áreas donde se encuentran

3.       Se recomienda que se utilice algún tipo de archivo especial para el guardado de los archivos ya que se cuenta con una cabaña improvisada lo cual, puede que por las influencias del clima en temporada de invierno (fuertes vientos con lluvia) puedan causar una pérdida de archivo y perdida de información crucial para la construcción de la PTAR

# data[].attributes.body
Colombia licita recuperado de: https://colombialicita.com/?departamentoA=Boyac%C3%A1&municipioA=Samac%C3%A1&sort=ufecha&tipoA=17

revisión de los términos y parámetros de la obra de interventoría recuperado de: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-196438

Formato plan de auditoria: recuperado de: http://compromiso.sena.edu.co/includes/kcfinder/upload/files/Auditoria_de_Certificacion_SGA_y_Recertificacion_SGC__2017_.pdf

# data[].attributes.body
Hierro y amarres para reactor

# data[].attributes.body
Escombros excavación reactor

# data[].attributes.body
Reactor UASB

# data[].attributes.body
Hollo de reactor UASB