# data[].attributes.headline
 Suscripción del Acta de inicio Contrato de Obra 

# data[].attributes.subject
 Suscripción del Acta de inicio Contrato de Obra 

# data[].attributes.body
El contratista deberá radicar las hojas de vida del personal de cada contrato a la interventoría o supervisión integral dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su requerimiento. Una vez recibidas por parte del Interventor o supervisor integral, éste deberá aprobar las hojas de vida del personal, dentro de los siguientes dos (2) días hábiles a su recibo. Si revisadas las hojas de vida se presentan observaciones a las mismas estas deben ser subsanadas por el contratista en el término de un día hábil siguiente al envío del requerimiento realizado.

# data[].attributes.headline
Realizar visita técnica de identificación y levantamiento información de para la elaboración del diagnóstico y posibles afectaciones.  

# data[].attributes.subject
Realizar visita técnica de identificación y levantamiento información de para la elaboración del diagnóstico y posibles afectaciones.  

# data[].attributes.body
Visitar cada una de las Instituciones Educativas a Intervenir.

# data[].attributes.headline
Verificar la viabilidad jurídica del predio.  

# data[].attributes.subject
Verificar la viabilidad jurídica del predio.  

# data[].attributes.body
Revisar toda la documentación del predio visitado, para verificar su legalidad.

# data[].attributes.headline
Entregar el informe de diagnóstico de la infraestructura existente para determinar el alcance de la intervención.  

# data[].attributes.subject
Entregar el informe de diagnóstico de la infraestructura existente para determinar el alcance de la intervención.  

# data[].attributes.body
Entregar informe de visita diagnostico de las IE, el cual incluye, datos geograficos y de localización, estado de la infraestructura, su historia, registro fotografico y alcance definido en dicha visita.

# data[].attributes.headline
Entregar a la interventoría para su aprobación, la definición de las actividades de obra, cantidades, programación y presupuesto.

# data[].attributes.subject
Entregar a la interventoría para su aprobación, la definición de las actividades de obra, cantidades, programación y presupuesto.

# data[].attributes.body
Según alcances definidos, realizar presupuestos y cantidades de obra, para plasmar hasta donde va la ejecución y su respectiva programación para socializar los tiempos en los cuales se realizará dicha intervención.

# data[].attributes.body
1. Demoliciones o Limpiezas.

2. Replanteo (cuando se requiera).

# data[].attributes.body
3. Ejecución de los trabajos de obra.

# data[].attributes.body
4. Informes de Obra.

5. La intervención de cada Institución Educativa o sede se entenderá como un frente independiente, teniendo su propia autorización de inicio de obra, programación y acta de entrega física.

# data[].attributes.body
Acta de Entrega Física del frente de obra.

Acta de terminación del Contrato de obra.

Acta de Liquidación.

# data[].attributes.body
Director de obra, residente de obra, e interventoría.

# data[].attributes.body
Director de obra, residente de obra, interventoría y entidad contratante.

# data[].attributes.body
Contratista e interventoría.