# data[].attributes.body
Preparar y ejecutar sesiones de capacitación sobre manejo básico y mantenimiento del sistema fotovoltaico.
Responsable: Consultor Ambiental, Líder Comunitario.
KPI Relacionado: Nivel de participación comunitaria, nivel de satisfacción beneficiarios.
Prioridad: Alta.

# data[].attributes.body
Coordinar la logística de transporte de los paneles, inversores y estructuras metálicas desde el proveedor hasta Alto Pino.
Responsable: Asistente Administrativo, Proveedor.
KPI Relacionado: Tiempo promedio de entrega de equipos.
Prioridad: Alta.

# data[].attributes.body
Instalar los sistemas fotovoltaicos, incluyendo paneles, inversores y cableado.
Responsable: Ingeniero Solar, Técnico Local.
KPI Relacionado: Cumplimiento técnico, retrabajos requeridos.
Prioridad: Alta.

# data[].attributes.body
Preparar informes mensuales de progreso para la Alcaldía y los interesados.
Responsable: Oficial de Comunicaciones.
KPI Relacionado: Número de informes entregados a tiempo, nivel de satisfacción informativa.
Prioridad: Media.

# data[].attributes.body
Diseñar y aplicar encuesta para medir el impacto del sistema en la calidad de vida.
Responsable: Consultor Ambiental, Líder Comunitario.
KPI Relacionado: Nivel de satisfacción de beneficiarios.
Prioridad: Media.

# data[].attributes.body
Diseñar presentaciones y manuales sobre uso y mantenimiento.
Responsable: Consultor Ambiental.
Duración Estimada: 3 días.
Prioridad: Alta.
KPI Relacionado: Nivel de comprensión de los contenidos.

# data[].attributes.body
Confirmar itinerario y asegurar embalaje adecuado.
Responsable: Asistente Administrativo.
Duración Estimada: 2 días.
Prioridad: Alta.
KPI Relacionado: Tiempo promedio de entrega de equipos.

# data[].attributes.body
Revisar áreas de instalación para adecuaciones previas.
Responsable: Ingeniero Solar, Técnico Local.
Duración Estimada: 2 días.
Prioridad: Media.
KPI Relacionado: % de conformidad técnica.

# data[].attributes.body
Montaje y conexión de paneles e inversores en techos seleccionados.
Responsable: Ingeniero Solar, Técnico Local.
Duración Estimada: 5 días.
Progreso: 40%.
KPI Relacionado: Variación del cronograma.

# data[].attributes.body
Documento con resumen de avances y próximos pasos.
Responsable: Oficial de Comunicaciones.
Duración Estimada: 2 días.
Progreso: 70%.
KPI Relacionado: Número de informes entregados a tiempo.

# data[].attributes.body
Revisión por el Product Owner de cumplimiento técnico.
Responsable: Jefe de Proyecto.
Duración Estimada: 1 día.
KPI Relacionado: % de conformidad técnica.

# data[].attributes.body
Verificación de la calidad y exactitud de la información para aprobación.
Responsable: Representante de la Alcaldía.
Duración Estimada: 1 día.
KPI Relacionado: Nivel de satisfacción informativa.

# data[].attributes.body
Sesiones completadas con entrega de certificados.
Responsable: Consultor Ambiental, Líder Comunitario.
Duración Real: 5 días.
KPI Relacionado: Nivel de participación comunitaria.

# data[].attributes.body
Todos los equipos entregados en el sitio conforme a especificaciones.
Responsable: Proveedor, Asistente Administrativo.
Duración Real: 4 días.
KPI Relacionado: Tiempo promedio de entrega de equipos.

# data[].attributes.body
Preparar, convocar y ejecutar las sesiones de formación sobre uso y mantenimiento básico del sistema fotovoltaico con la comunidad de Alto Pino.

Responsables:
Consultor Ambiental, Líder Comunitario.

Duración estimada:
5 días.

Prioridad:
Alta.

KPI Relacionado:

Nivel de participación comunitaria.

Nivel de satisfacción de beneficiarios.

# data[].attributes.body
Coordinar el transporte seguro de paneles solares, inversores y estructura de montaje desde el proveedor hasta el sitio de instalación.

Responsables:
Asistente Administrativo, Proveedor de equipos.

Duración estimada:
4 días.

Prioridad:
Alta.

KPI Relacionado:

Tiempo promedio de entrega de equipos.

# data[].attributes.body
Realizar la instalación física de los paneles solares e inversores, incluyendo el conexionado eléctrico preliminar.

Responsables:
Ingeniero de Energía Solar, Técnico Local.

Duración estimada:
5 días.

Prioridad:
Alta.

KPI Relacionado:

Nivel de cumplimiento técnico.

Variación del cronograma.

# data[].attributes.body
Redactar y compilar el informe mensual de avance del proyecto para la Alcaldía y los interesados clave.

Responsable:
Oficial de Comunicaciones.

Duración estimada:
2 días.

Prioridad:
Media.

KPI Relacionado:

Número de informes entregados a tiempo.

Nivel de satisfacción informativa.