# data[].attributes.body
Inizio 17-03-26

Completato 24-03-26

Assegnazioni:

Matteo Quadri Elettrici

Ismaele Tavole

# data[].attributes.body
Inizio: 05-01-26

Fine: 17-03-26 (attesa team per la produzione di tutte le tavole)

Assegnazioni:

Leonardo Rocca

# data[].attributes.body
Completato 16.03.26

# data[].attributes.body
Completato in data 12-12-25 (vedi comunicazione Strangis su teams)

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Tavole: Leo 100%

C-04, Relazione e Quadri: Loriano

In attesa che il Team completi le tavole C-04, dialux e i-project. Standby dal 19.8.25

Completato da Matteo 15.12.25

# data[].attributes.body
Assegnazione: Matteo Strangis

Completato il 10/11/2025

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Tavole: Leo

Quadri: Leo

Relazione: Leo

Take-off: Leo

concluso il 3.10.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Tavole e TakeOff: Leo 100%

Quadri e relazione: Leo 100%

Completato il 2.10.25

(N.B. Takeoff non prodotto dal Team)

# data[].attributes.headline
Torrevecchia Teatina - Priorità 1 - Check Intermedio

# data[].attributes.subject
Torrevecchia Teatina - Priorità 1 - Check Intermedio

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Tavole: Leo

Quadro, Relazione: Loriano

Start: 7/8/25

Finish: 11/8/25

# data[].attributes.headline
Roma Piazzale Hegel - Priorità 1 Final Check

# data[].attributes.subject
Roma Piazzale Hegel - Priorità 1 Final Check

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Tavole, Quadro, Relazione: Leo

100%

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Tavole: Leo 85%

Relazione:

Quadri: Loriano

TakeOff:

# data[].attributes.body
ssegnazioni:

Leo Rocca

concluso il 27.5.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Leo Rocca

concluso il 9.4.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Leo Rocca

Concluso il 3.4.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni: Leonardo Rocca

Inizio: 17.2.25

Conclusione: 18.2.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni: Leo Rocca

Inizio: 7.2.25

Conclusione: 17.2.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni: Loriano Nuti

inizio e fine 11.2.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni: Leo Rocca

Inizio: 29.1.25

Conclusione: 6.2.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni: Matteo Strangis - Loriano Nuti

Inizio 16-12-24

Conclusione: 29.1.25

# data[].attributes.body
Assegnazioni: Leo Rocca

Inizio 16-12-24

Conclusione: 24-12-24

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Assegnazioni:

Inizio : 06-12-24

Conclusione: 23/12/24

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Leonardo Rocca

Inizio 08-12-24

Conclusione 17/12/24

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Leonardo Rocca

Completato il 06-12-24

# data[].attributes.body
Assegnazione:

Matteo Strangis

Completato il 24.11.24

# data[].attributes.body
Assegnazione:

Loriano Nuti

Completato il 09-11-24

# data[].attributes.body
Assegnazionie

Leonardo Rocca 100% completato

Completamento effettuato giorno 01-11-24

# data[].attributes.body
Concluso 08-10-24

# data[].attributes.body
Completato il 21-10-24

# data[].attributes.body
Concluso il 18/09/24

# data[].attributes.body
Completato il 27-08-2024

# data[].attributes.body
Completato il 17-08-2024

# data[].attributes.body
Completato il 06-08-24

# data[].attributes.body
Scadenza Approssimativa xx/xx/xx

Assegnazioni:

Matteo= Quadri ( %completato)

Leo= Tavole( %Completato)

Loriano= Relazione, Take Off (% completato)

# data[].attributes.body
Concluso il 30-07-24

# data[].attributes.body
Concluso 05/10/24

# data[].attributes.body
Chiesti Ragguagli a Tassin

# data[].attributes.body
Chiesti Ragguagli a Tassin

# data[].attributes.body
Assegnazione L.Nuti

Inizio 14-01-25

Conclusione 22-1-25

# data[].attributes.body
Assegnazioni:

Tavole:

Quadri: