# data[].attributes.headline
Додаткова інформація про SMART-критерії

# data[].attributes.subject
Додаткова інформація про SMART-критерії

# data[].attributes.headline
Моніторинг починається на етапі планування і продовжується навіть після завершення проєкту 

# data[].attributes.subject
Моніторинг починається на етапі планування і продовжується навіть після завершення проєкту 

# data[].attributes.body
Моніторинг складається з перевірки того, чи виконуються етапи проекту, чи встигає проєкт вкластись в обмеження за часом та відслідковує показники успішності проєкту. Для цього використовується ряд параметрів та змінних, які дозволяють з’ясувати, чи є відхилення від початкового плану.

# data[].attributes.headline
Моніторинг можна поділити на три види 

# data[].attributes.subject
Моніторинг можна поділити на три види 

# data[].attributes.body
Превентивний моніторинг включає в себе збір та аналіз інформації щодо діяльності партнерів, стейкхолдерів та ЦА, визначення ризиків у процесі впровадження

Етапний моніторинг має надати рекомендації щодо змісту та фінансових аспектів реалізації проекту.

Контрольний моніторинг (Евалюація) спрямований на оцінювання отриманих результатів та забезпечення їх сталості (зазвичай проводиться наприкінці чи після закінчення проекту).

# data[].attributes.headline
Чим важливий моніторинг? 

# data[].attributes.subject
Чим важливий моніторинг? 

# data[].attributes.body
Вказує на проблеми, що не були передбачені під час планування проєкту

Допомагає не розстягувати за часом проєкт

Допомагає при складанні звітності

Відслітковує успішність проєкту

# data[].attributes.headline
Регулярно влаштовуйте зустрічі з моніторингу проєкту та обговорюйте результати із командою, це допоможе не відхилятись від мети проєкту 

# data[].attributes.subject
Регулярно влаштовуйте зустрічі з моніторингу проєкту та обговорюйте результати із командою, це допоможе не відхилятись від мети проєкту 

# data[].attributes.body
Оцінка – аналіз та висновки про ефективність та результативність проекту

# data[].attributes.headline
Оцінка зазвичай відповідає на запитання: що відбулось і чому? А також набільш вузькі запитання щодо:

# data[].attributes.subject
Оцінка зазвичай відповідає на запитання: що відбулось і чому? А також набільш вузькі запитання щодо:

# data[].attributes.body
Релевантності

Ефективності

Результативності

Впливу

Сталості змін

# data[].attributes.headline
Евалюація не можлива без попередньо проведеного моніторингу показників проєкту!

# data[].attributes.subject
Евалюація не можлива без попередньо проведеного моніторингу показників проєкту!

# data[].attributes.headline
Принципи та стандарти оцінки

# data[].attributes.subject
Принципи та стандарти оцінки

# data[].attributes.body
Достовірність

Практичність

Незалежність

# data[].attributes.headline
Поради з моніторингу

# data[].attributes.subject
Поради з моніторингу

# data[].attributes.body
Визначте відповідальних осіб за моніторинг

Збирайте лише необхідну інформацію

Оберіть методи збору індикаторів

Індикатори мають відповідати критеріям SMART

Користуйтеся логічними моделями

Створіть план аналізу

Діліться даними зі стейкхолдерами

# data[].attributes.headline
Звітність поділять на проміжну та фінальну 

# data[].attributes.subject
Звітність поділять на проміжну та фінальну 

# data[].attributes.body
Проміжна звітність складається із описового та фінансового звіту

# data[].attributes.headline
Описовий звіт - це досить детальний опис діяльності проекту за звітний період. Такий звіт зазвичай містить:

# data[].attributes.subject
Описовий звіт - це досить детальний опис діяльності проекту за звітний період. Такий звіт зазвичай містить:

# data[].attributes.body
детальну інформацію про процес реалізації проекту;

відхилення від плану проекту та внесені зміни;

успіхи в досягненні цілей;

участь партнерів і цільових груп;

досягнуті результати.

# data[].attributes.headline
У фінальному описовому звіті до цього списку ще додається опис стійкості результатів проекту.

# data[].attributes.subject
У фінальному описовому звіті до цього списку ще додається опис стійкості результатів проекту.

# data[].attributes.headline
Фінансовий звіт - це звіт про всі витрати за проектом, що були понесені як з грантових коштів, так і з коштів співфінансування.

# data[].attributes.subject
Фінансовий звіт - це звіт про всі витрати за проектом, що були понесені як з грантових коштів, так і з коштів співфінансування.

# data[].attributes.body
У фінансовий звіт включаються всі витрати, які були понесені та оплачені у звітному періоді.

# data[].attributes.headline
Практичне завдання 

# data[].attributes.subject
Практичне завдання 

# data[].attributes.body
Оберіть індикатори, за якими ви можете відслідковувати успішність вашого проєкту. Визначте відповідальну особу за моніторинг та оцінку, визначте його обов'язки.